Electrolab 2.0 : Travaux WE du 12/07/2014

= Travaux du samedi 12, dimanche 13 juillet et lundi 14 juillet =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Ici exceptionnellement le lundi également ! Ca va être feu d'artifice de parpaing et défilé de la palette de stuff :)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

En ce moment, on prépare les grosses infrastructures de tout le lab pour pouvoir commencer à jouer dès la rentrée.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Le weekend dernier, on a commencé à attaquer sérieusement le pétage de murs, et deux fenêtres ont été posées en future zone elec/formation. Ce weekend (trois jours), on remet ca, avec comme objectif ultime d'avoir pété TOUS les murs qu'il y a à défoncer - et il en reste pas mal. On va également poursuivre la construction de nouveaux murs en profitant du fait qu'il s'agisse dun WE de trois jours. Le tri et le rangement de matériels se poursuit également : vu la surface, sur un rangement efficace permet de retouver facilement les différents articles et produits.

Bref, si vous avez besoin de vous défouler, il y a matière au lab ce weekend (les chaussures de sécurité sont obligatoires pour participer au défouloir)! Pour celles et ceux qui n'ont pas le droit de se défouler, de multiples autres chantiers sont identifiés et nécessitent d'être menés avec le sérieux habituel^^ du lab. Venez nombreux!

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de constuction et réhabilitation

 * Suppression de tous les murs que l'on ne conserve pas (d'après le plan du lab 2.0) évacuation des gravats à la déchetterie
 * Remplacement d'une fenêtre (deux ?) et construction + mise en place des grilles de défense)
 * Poursuivre et terminer la construction du mur intérieur TGBT (à faire en 2 jours)
 * Débuter construction du second mur intérieur TGBT (peut se construire entièrement en deux ou trois jours)
 * Débuter construction murs de séparation salles de formation/élec

Chantier "préparation ventes"
Objectif : tout ce qui ne sert pas est à vendre (ou à jeter), en conséquence il faut recenser et préparer ce matériel pour qu'il puisse être vendu.

Le plus efficace pour mener à bien un tel chantier est de former des groupes de travail ayant chacun une tâche dédiée et précise : manutentionnaires, logisticiens (optimisation et organisation des rangements) inventoristes, photographes, réparateurs, documentalistes (recherche d'infos), rédacteurs des offres/argumentaires de vente, publieurs Internet).


 * 1) Inventaire et réagencement du stock meubles de la cathédrale en vue de vente sur internet
 * 2) Inventaire des autres équipements à vendre en vue de vente sur internet

Chantiers d'aménagement

 * Les étagères situées à proximité de la zone électrotechnique temporaire ont besoin de niveaux supplémentaires : récupérer au moins 6-10 étagères clipsables en barreau d'acier (si dispo) pour les étagères de droite (les plateaux en MDF fins sont dispo).
 * Pour les étagères de gauche à proximité de la zone électrotechnique temporaire, utiliser des équerres et des planches de récupération en mélaminé (ou autre) pour ajouter des niveaux supplémentaires
 * Réseau d'air comprimé : recencer les raccords rapides manquants et défectueux. Commander ce qui manque (ptévoir du rab). Prevoir aussi le matériel pour étendre le réseau d'air comprimé de manière provisoire (tuyaux air comprimés souples) vers les nouvelles zones temporaires déja en place (électrotechnique et méca notamment)

Chantiers de systèmes d'information
À noter que la page ListeMatosPourDemarrer propose une catégorisation plus compacte du contenu des paillasses, du moins en ce qui concerne le petit outillage. Seuls deux catégories existent : "élec" d'une part et "elec+ et RF" d'autre part, ce qui est suffisant pour le périmètre indiqué ci-avant. La page inclut pour le moment la gestion du stock : on peut la conserver sur la page dédiée aux paillasses ou - à terme - la gérer ailleurs sur un serveur de fichiers.
 * sur le wiki : la page ListeMatosPourDemarrer dont le titre n'a plus de sens, peut être supprimée complètement: son contenu est à déplacer vers PaillassesElecContent et/ou Workbench_tools (d'ailleurs ces deux pages pourraient aussi être fusionnées)

Chantiers de déménagement

 * vidage du matériel "pas à nous"
 * déplacement du matériel samitaire à l'étage

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * Gaine thermorétractable transparente (pour fixation des marquages de zone sur les outils) tous les diamètres sont requis du plus petit à 50mm. Des longeurs de 5m sont suffisantes pour le moment
 * Raccords rapides "air comprimé" (mâles et femelles "de sécurité")
 * un portail
 * Rondelles plates M10 (il n'en reste plus une)
 * Consulter aussi la liste des petits achats qui se trouve sur le frigo
 * Pissettes de laboratoire (10 à 20 pièces)

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Pour toutes les personnes faisant de la manutention, EPI obligatoire (chaussures, gants et casque).
 * une visseuse puissante ou perceuse puissante pour mélanger le béton (un second mélangeur est dispo, stocké en méca1).
 * Si vous disposez de bac peinture (le terme exact est 'camion'), amenez-les on pourra bosser plus aisément (le lab n'en a que deux)

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)

 * Démontage matériel électrique (petits boitiers électriques à démonter : les équipements inclus sont à ranger en zone électrotechnique (temporaire) Voir samedi avec Pitrak pour le détail des travaux. Certains flights de démonstration sont également vider (du moins partiellement).
 * Recensement et marquage des bacs du matériel électrique (en zone électrotechnique temporaire)
 * Poursuite du démontage du monte-charge
 * Audit des équipements paillasses élec ( tournevis FAIT, multimètres, fers à souder,...) puis commande des pièces de rechange ou complémentaires en vue de la remise en état.
 * Remise en état tapis roulant, montage de la courroie du vélo d'appartement, dès que celle-ci est disponible.
 * cusine : continuer d'identifier les emplacement de rangement des différents ustensiles (utiliser des étiquettes résistant à l'eau ou utiliser un markeur)
 * Déplacer le contenu du chariot à roulettes "Fried" vers l'étagère "vente" de Juju. Le contenu des deux flighs avec autocollants (notamment les multiprises) sont à ranger dans leur stockage principal
 * Créer un carton "capteurs et automatismes" qui regroupe tout doucemement ces contenus aujourd'hui dispersés (notament en zone rangement élec et en paillasse fonderie, notamment) Le contenu de ce carton : capteurs industriels de tous types et systèmes de visualisation et de contrôle afférents.
 * Déplacer les 2-3 transfos restants en zone rangement élec vers la zone électrotechnique temporaire
 * Monter quelques cartobacs en zone convi pour que les membres qui n'en possèdent pas puissent se les attribuer.
 * Regrouper les appareils de mesure dispersés à proximité de la zone électrotechnique temporaire. Les recencer et les ranger sur la palette existante qui doit être filmée.

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14h les trois jours (dès 8h le samedi)

Fermeture : En soirée les trois jours...

Responsable travaux au lab du WE : à confirmer

Responsable catering du WE : (a confirmer) Vladimir pour le samedi (le papa de Goldo et expert es barbeque)

Repas au lab
Le samedi, ce sera barbeuk, préparé par un spécialiste ! Dimanche & lundi, à confirmer - mais il y aura bien à manger, hein ;)

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes.

Samedi 12 juillet 2014 ( de 14h à 22h)

 * 1) Goldo
 * 2) David
 * 3) Fred
 * 4) Clem
 * 5) crafty
 * 6) Audran
 * 7) Laurent (14H-19H)
 * 8) 3dsman
 * 9) marie
 * 10) Anne-So
 * 11) raoul (~15h30)
 * 12) Damip

Dimanche 13 juillet 2014 (14h - 22h)

 * 1) David
 * 2) Fred
 * 3) Clem
 * 4) crafty
 * 5) Anne-So
 * 6) 3dsman
 * 7) marie
 * 8) raoul
 * 9) damip

Lundi 14 juillet 2014 (14h - 22h)

 * 1) Clem
 * 2) crafty
 * 3) Fred
 * 4) Laurent

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric / Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions déja ouvertes)

 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : Crafty
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : ??

LES CHANTIERS REALISES

 * Plus de vingt mètres de murs ont été démolis soit en totalité soit patiellement, les gravats sont prêts à être amenés en déchetterie; L'entrée principale a désormais sa forme définitive.
 * Un nouveau mur a été commencé pour contingenter la zone chimie;
 * La construction du mur du TGBT a également été poursuivi;
 * Remplacement de fenêtre, création et ajout de grilles de défense;
 * La fraiseuse CNC 4 axes et le tour CNC ont été déplacés, très près de leur emplacement définitif;
 * Un nombre significatif de travaux de manutention de plus peute envergure ont été menés;
 * Les travaux de câblage provisoire de l'éclairage ont été poursuivis pour prendre en compte les nouveaux espaces dégagés par l'abattage des murs.