Electrolab 2.0 : Travaux WE du 01/03/2014

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX (DU WE)
Les dernières semaines nous avons dégagé un nouvel espace de 120m² pour le lab et nous l'avons préparé à être utilisé (bataille du PVC, chute du mur, bataille du rose 2.0). Cette semaine nous continuons avec la réfection du sol. L'objectif étant d'utiliser cette nouvelle surface pour les activités du lab dès la semaine prochaine.

OPERATION SPECIALE SUR THEATRE EXTERIEUR
Nous avons l'opportunité d'aller récupérer du matériel dans un bâtiment qui est voué à la démolition. Ce week end les personnes occupant actuellement le lieux démontent ce qu'ils comptent récupérer, nous passons juste après. Problématique : les clefs sont téoriquement rendues le 6 mars au soir. Nous devons donc tout démonter et récupérer entre le lundi 3 et le jeudi 6 mars.

Il y a de tout à récupérer : plomberie, porte, câbles electrique, chemins de câble, armoires electrique, éclairage, ...

LES CHANTIERS PRÉVUS
Par ordre de priorité

=> Suggestion : les étaler au sol au plus tôt le samedi et les ranger le dimanche soir => 5 à 7cm devrait suffire en épaisseur. => un bloc de prises est disponible (à droite du pc de la charlyrobot) et un disjoncteur est réservé dans l'armoire electrique => Attention à tenir compte de l'épaisseur du futur faux plafond (environ 25-30cm) => moule à bords de fenêtres disponibles chez Pitrak => prévoir tronçonneuse béton, 2 étais par fenêtre, serres-joints => prévoir ciment blanc, sable à maçonner, sable à enduire, graviers 4-20, résine, 1l huile vidange, serres-joints => prévoir équerres de fixation si pas fournies, chevilles à frapper, mortier, mastic maçonnerie, niveau. => prévoir sacs d'enduit disponibles chez Pitrak, papier de verre G180-220, calle de ponçage, spatules => prévoir ciment gris, sable à maçonner, chaux, parpaings de 15cm, cordeau, cordeau bleu, fil à plomb, 2 règles 2 à 2,5m, niveau de 80cm, marteau de maçon => pots de peinture disponibles chez Pitrak => des lames cutter à moquette on été achetée, prévoir règle alu 1m
 * 1) Ragréage zone Workshop FAIT
 * 2) Audit des 3 palettes de moquette : nombre de dalles sont mouillées, quid de leur séchage?
 * 1) Compaction du stock en catédrale : nous avons 250m cube de fournitures qui arrivent dans les 10 prochains jours, il va falloir serrer et empiler
 * 2) Un passage à la déchettrie pour évacuer les 2 palettes de gravats : nécéssite la présence de deux nantériens avec leur carte
 * Charles B
 * 1) Confection de coffrage pour linteaux précontraints (étape 1 : confectionner le moule, caler le procédé, et faire un premier essai) (Yannick)
 * 1) Chantier évacuation PVC : enlever colle à carrelage, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
 * 2) Décoffrage tuyaux WC et reprise ciment pour bouchage trous au plafond FAIT
 * 3) Réparation et remplacement lumière extérieure (mettre en attente retour Pitrak)
 * 4) Meca2 : remplacer la rallonge dérouleur par un câble fixe : ça libère un dérouleur dont on a besoin pour le chantier
 * 1) Marquage trait de niveau à 1m du sol
 * 2) Percements gaines de ventilation
 * 3) Marquage fenêtres extérieures (2000*1000 mm) après récupération des fenêtres pour adapter la dimension de l'ouverture en fonction du linteau et du bord de fenêtre.
 * 1) Découpe ventilations dans les fenêtres (2 bouches 45m²/H par fenêtre)
 * 2) Pose linteau fenêtre et coulage linteau préfabriqué fenêtres extérieures
 * 1) Découpe mur fenêtres extérieures
 * 1) Coulage rebords fenêtres extérieures (1 par jour)
 * 1) Pose fenêtres extérieures (1 par jour)
 * 1) Enduit mur parpaings
 * 1) Montage mur parpaings
 * 1) Pose isolation mur extérieur
 * 2) Bandes et enduit isolation murs
 * 3) Peintures
 * 1) Pose moquette

Spécifique au week end

 * 1) consommables aspirateur (F ou P) : sacs ref 496186,  filtre ref 764651

En avance de phase

 * 1) Fenêtres (commandées; récupération chez le fournisseur en semaine 9)
 * 2) Cartouches mastic maçonnerie acrylique Rubson A1 (pour fenêtres) plus de 10 cartouches (acheter un lot pour bénéficier de remises par quantité)

En avance de phase

 * 1) Tournevis marque "CK spéciaux pour équipements de tableau électrique
 * 2) 1 nettoyeur ultrasons petit modèle, l'actuel est très fatigué et ne nettoie plus grand chose. Il a déja été réparé 1 fois.  Quelques exemples de produits : 0,75litres, 1,4litres, 2litres.
 * 3) tige filetée D6 (plus de de stock) prévoir de la classique, de l'inox et éventuellement de la" 8-8
 * 4) forêts beton : en SDS acheter un jeu 6, 8, 10, 12, 13 de qualité (Hilti, Fischer)
 * 5) scie radiale sérieuse à acquérir à moyen terme (KAPEX KS120)
 * 6) jeu de lames "bois" et grattoirs pour machine orange (lot à acheter sur Ebay) 128 : spatule champignon (5pcs); 206 : Spatule rigide (2pcs); 002 rape carbure empreinte GP (1pcs), 158 lame étroite 10mm (2pcs)

ACTIVITÉS ALTERNATIVES
Toutes sortes d'activités alternatives sont possibles, sauf évidemment celle de travailler sur ses projets personnels :

Le principe : celui qui s'attribue une tâche la gère jusqu'à la finalisation.


 * 1) [URGENT] Usiner deux machoires plates pour pince de sertissage hydraulique
 * 2) [Equipement Servicing] Support de perçage : audit, démontage, nettoyage, proposer une liste pièces de rechange requises pour mettre en service l'équipement ()
 * 3) [Equipement Servicing] Réparation visseuse (fait, voir pour batterie et chargeur)

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 11 h samedi et 13h dimanche

Fermeture : minuit samedi, 22h dimanche

Responsable travaux au lab du WE : David

Responsable catering du WE : Matthieu

Repas au lab

 * Samedi midi : Pates carbonara
 * Samedi soir : Quiche lorraine
 * Dimanche midi : Riz cantonais
 * Dimanche soir : cake au jambon

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h de présence : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : une quinzaine de personnes

Samedi 1er mars 2014 ( de 11h à 0h)

 * 1) David (referent)
 * 2) Fabrice
 * 3) F4GRX (projection à Clermont)
 * 4) Tibo (11h -> 20h)
 * 5) Guillaume
 * 6) Charles B
 * 7) Matthieu (catering) (11h - 16h)
 * 8) Ellyan
 * 9) Vincent (11h > 18h30)
 * 10) Jnat 12h > 18h
 * 11) Pitrak
 * 12) 

Dimanche 2 mars 2014 (13h - 22h)

 * 1) David (referent)
 * 2) Eric
 * 3) F4GRX
 * 4) 3dsman
 * 5) Axone
 * 6) Guillaume
 * 7) Matthieu (catering)
 * 8) Ellyan
 * 9) Vincent (13h > 18h30)
 * 10) Jnat 12h > 18h
 * 11) Raoul
 * 12) Anne-Sophie
 * 13) Charles (13h ... 18h30)

Lundi 3 mars (14h - 22h)

 * 1) Zenos
 * 2) Julien Len - dispo prevenir 24h avant
 * 3) Pitrak à partir 18H30
 * 4) Fabrice 18h -> 22h (prévenir à l'avance 06 750 48 412)
 * 5) 

Mardi 4 mars (14h - 22h)

 * 1) Zenos
 * 2) Julien Len - dispo prevenir 24h avant
 * 3) Fabrice 18h -> 22h (prévenir à l'avance 06 750 48 412)
 * 4) 

Mercredi 5 mars (14h - 22h)

 * 1) Zenos
 * 2) Julien Len - dispo prevenir 24h avant
 * 3) Laurent Boireau (14H45-22H)
 * 4) Pitrak à partir de 18H30
 * 5) Fabrice 18h -> 22h (prévenir à l'avance 06 750 48 412)
 * 6) 

Jeudi 6 mars (14h - 22h)

 * 1) Zenos
 * 2) Julien Len - dispo prevenir 24h avant
 * 3) Axone
 * 4) Pitrak à partir de 18H30
 * 5) Fabrice 18h -> 22h (prévenir à l'avance 06 750 48 412)
 * 6) 

ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

Suivant :
 * WE du samedi 8/03/2014   Référents : ?
 * WE du samedi 15/03/2014   Référents : ?