Electrolab 2.0 : Travaux WE du 30/08/2014

= Travaux du samedi 30 et dimanche 31 août 2014 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et cet été, le vendredi soir aussi, pour quelques préparatifs et travaux de réflexion conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Voir aussi la page spéciale "Coup de booster de l'été 2014 sur la construction du lab 2.0" [à compléter]

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * du béton pour refermer cuve et tuyauterie anti-innondation [Ablocage caniveau fait, Absence des ouvriers pour la coulée de la dalle, donc report pour ce point. Le coffrage de la réserve d'accès est prêt (ETA : 1j à 2 pers)]
 * préparation du sol dans les espaces entreprise [Reporté car priorité au placo, et temps de séchage trop important (ETA : 2x 1/2 j à 2 pers)]
 * fin de l'isolation [100% des appros faites, restent à poser en élec, worksop 2 et convi (ETA : 1j à 3 pers)]
 * pose de rails de faux plafond dans le box 2 et coworking [rupture stock profilés de rive à la Plateforme (ETA : 2j à 2 pers)]
 * joints de plaques de plâtre [Terminé... Petites reprises de ponçage avant peinture]
 * cloison et pose porte box 2 [Reporté car plaquage placo à faire avant (ETA : 1j à 2 pers)]
 * réparation de 4e fixation de la grille box 1 et pose du film perlé [Fait]

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * rouleau de film perlé - Brico depôt nanterre mairie [fait]
 * fibre pour additif ragréage - Brico depôt nanterre depôt
 * plaques placo isolant - Brico depôt nanterre depôt
 * plaques BA13 (phonique?) - Brico depôt nanterre depôt ou plateforme si phonique...
 * enduit de jointoyage placo - Brico depôt nanterre depôt
 * Bande pour joints placo - Pas obligatoire, on a de la bande papier, mais plus difficile de mise en oeuvre - Leroy Merlin Rueil
 * Rail à placo pour pose cloisons - Brico depôt nanterre depôt
 * Rail de faux plafond pour box 2 et coworking - plateforme

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Si vous disposez de bac peinture (le terme exact est 'camion'), amenez-les on pourra bosser plus aisément (le lab n'en a que deux) Pour toutes les personnes faisant de la manutention, EPI obligatoire (chaussures, gants et casque).

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)
[à compléter]

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14h les deux jours

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes. Le vendredi soir : 3-6 personnes.

Vendredi 29 août 2014 ( de 14h à 22h)

 * 1) Yannick
 * 2) Ellyan
 * 3) Matth

Samedi 30 août 2014 ( de 14h à 22h)

 * 1) David
 * 2) Yannick
 * 3) Anne-So
 * 4) Raoul le rose
 * 5) Audran
 * 6) Victor
 * 7) 3dsman
 * 8) Ellyan
 * 9) Matth
 * 10) Coline
 * 11) Didier
 * 12) Tom
 * 13) Fabrice

Dimanche 31 août 2014 (14h - 22h)

 * 1) David
 * 2) Yannick
 * 3) Anne-So
 * 4) Lazlo
 * 5) Laurent
 * 6) Charles
 * 7) Audran
 * 8) Didier
 * 9) Victor
 * 10) Ellyan
 * 11) Matthieu
 * 12) Audran
 * 13) Tom
 * 14) Laurent

WE de travaux précédents

 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * WE du samedi 06/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 27/09/2014 Référent : ??

LES CHANTIERS REALISES

 * Cloison placo elec/workshop 2 (en cours)
 * Joints placo BOX 2
 * Joints placo COWORKING
 * Peinture WORKSHOP 1 (y compris encadrement de porte, reste le mur placo à peindre en 2 couches)
 * Plancher TGBT (terminé) + peinture cadre de porte
 * Béton ablocage caniveau intérieur (Attention, plus de gravier... Prévoir 5 bags de 500kg pour la coulée de la dalle)
 * Placo zones entreprise (reste à poser la porte du box 2)
 * préparation coffrage de réserve accès cuve pour coulée de dalle
 * peinture poteaux PROJET
 * pose chemins de câble PROJET
 * préparation des luminaires pour PROJET
 * Tri matériel récupéré vendredi et samedi matin
 * Récupération à Fontainebleau de 50m² de dalles faux plafond
 * Préparation faux plafond COWORKING (manque baguette de rive - rupture de stock plateforme)
 * Préparation faux plafond BOX 2 (manque baguette de rive - rupture de stock plateforme)