Electrolab 2.0 : Travaux WE du 06/09/2014

= Travaux du samedi 6 et dimanche 7 septembre 2014 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et cet été, le vendredi soir aussi, pour quelques préparatifs et travaux de réflexion conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.


 * Pose de la porte du Box 2
 * Finition des calicots dans les box et la zone coworking
 * Pose du faux plafond en zone coworking (annulé)
 * Pose du faux plafond en box 2 (annulé)
 * Pose de la ventilation en zone coworking et dans les deux box
 * Peinture du plafond dans le box 1
 * préparer les passages de câbles dans les box et la zone coworking
 * ragréage des principaux trous du sol en zone projet et zone convi
 * préparation et pose de luminaires en zone projet
 * peinture des 3 murs restant en salle en formation
 * réalisation du tour de fenêtre en salle de formation
 * Audit de l'état du plafond de la zone convi

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes. Le vendredi soir : 3-6 personnes.

Vendredi 5 septembre 2014 (de 19h à 23h) (préparation des travaux)

 * 1) Fred
 * 2) le GRX peut être
 * 3) Zenos

Samedi 6 septembre 2014 ( de 10h à 22h)

 * 1) Fred
 * 2) David
 * 3) le GRX c'est parti pour 4 semaines de folaye
 * 4) fabrice
 * 5) Omnibus (à partir de 15h / ne déjeunera pas sur place)
 * 6) Zenos
 * 7) Laurent d.
 * 8) Raoul (11h)
 * 9) Ellyan
 * 10) 3dsman
 * 11) Marie
 * 12) Matt

Dimanche 7 septembre 2014 (14h - 22h)

 * 1) Fred
 * 2) David
 * 3) le GRX
 * 4) Zenos
 * 5) Charles
 * 6) Ellyan
 * 7) Matt

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 30/08/2014 Référent : ??
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * WE du samedi 13/09/2014 Référent : ??*
 * WE du samedi 20/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 27/09/2014 Référent : ??

LES CHANTIERS REALISES

 * Pose de la porte du Box 2
 * Avancement des calicots dans les box et la zone coworking
 * Percement de la sortie de ventilation en zone coworking
 * Peinture du plafond dans le box 1
 * Peinture des murs en box 1
 * préparer les passages de câbles dans les box et la zone coworking
 * ragréage des principaux trous du sol en zone projet et dans les box
 * préparation des luminaires en zone projet
 * peinture des 3 murs restant en salle en formation
 * réalisation du tour de fenêtre en salle de formation
 * réalisation du tour de fenêtre en box 2
 * réalisation du tour de fenêtre en zone elec
 * Préparation du plafond de la zone convi en vue de sa peinture
 * Pose d'une arrivée électrique 60A temporaire pour le TGBT
 * Pose d'une armoire électrique temporaire en zone projet