Prochains travaux d'aménagement

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille l'ensemble des travaux d'aménagement du lab (V1.0), ainsi que le calendrier, les chantiers et les matériels/produits à acheter pour les mener à bien.

En principe, les travaux d'aménagement on lieu tous les 3 WE, le samedi et le dimanche. Des période de relâche sont prévues, notamment en période de vacances scolaires.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Liste des choses a faire pour le Lab

Actions prioritaires
Objectif : autonomie par rapport à notre hébergeur.


 * 1) [Fait] Installation du Ballon d'eau chaude
 * 2) [Fait] Passage tuyaux eau potable pour tous les éléments
 * 3) [Fait] Passage tuyaux d'évacuation pour tous les éléments pour la SDB
 * 4) [Fait] Salle de bain ( carrelage  sol, murs & joints ; électricité)
 * 5) [Fait] Installation du bac de broyage/relevage
 * 6) [Fait] Installation et raccordement WC
 * 7) [Fait] Câblage électrique (éclairage/chauffage/prises "utilisateur")
 * 8) [En cours] Câblage de l'alarme incendie permettant les garanties au Lab et à son hébergeur

Objectif : conformité vis à vis de l'assureur.
 * 1) [En cours] Récupérer et mettre à disposition les fiches d'utilisation produit pour la zone chimie.
 * 2) [En cours] Rédiger des manuels entretien/sécurité/utilisation pour les différents équipements du lab.

Actions de construction et d'aménagement du lab
Objectif : construire, organiser et améliorer les espaces de travail et de détente du lab afin qu'il soit accueillant et efficient pour mener à bien des projets. Dans la liste ci-dessous, il n'y a pas de priorité établie, l'ensemble des travaux étant à réaliser


 * Définition sur plans des espaces de travail et de stockage (toutes zones)
 * 1) [En cours]Recensement des armoires, placement sur un plan et marquage des étagères.


 * Installation zone électronique
 * 1) [Fait]électricité/ éclairage
 * 2) [En cours] air comprimé pour la prouteuse CMS
 * 3) [Fait]installations des étagères de paillasses
 * 4) [A Faire] chauffage


 * Installation salle de bains
 * 1) [Fait] Installation et raccordement lavabo
 * 2) [A faire]Installation et raccordement douche (une cabine de douche arrive en octobre)
 * 3) [En cours] VMC
 * 4) [Fait] Etagères de rangement/ meubles
 * 5) [A Faire] chauffage


 * Installation zone chimie
 * 1) [Fait] Plan de travail de la zone chimie
 * 2) [Fait] Installation lavabo/pompe relevage spéciale zone chimie
 * 3) [Fait] VMC
 * 4) [Fait] Mise en place du mobilier et des espaces de rangement
 * 5) [Urgent] Remplacer la vitre du placard de stockage produits chimiques
 * 6) [A Faire] chauffage
 * 7) [En cours] Air Comprimé


 * Installation de la cuisine
 * 1) [A faire] remplacement du tuyau évacuation sous l'évier (fuites récurrentes)
 * 2) [A faire] installer les étagères
 * 3) [Fait] évier
 * 4) [Fait] carrelage
 * 5) [Fait] plans de travail
 * 6) [Fait] meubles de cuisine haut
 * 7) [Fait] électroménager
 * 8) [Fait] Hotte de cuisine


 * Installation Zone mécanique 1
 * 1) [Fait] préparation du sol
 * 2) [En cours] Électricité/éclairage
 * 3) [En cours] espaces de rangements
 * 4) [En cours] électricité/ éclairage
 * 5) [Fait] établis provisoires
 * 6) [En cours] utilities (air comprimé)


 * Installation Zone mécanique 2
 * 1) préparation du local (porte à prévoir)
 * 2) [Fait] préparation du sol
 * 3) [Fait] Raccord sol
 * 4) [En cours] Installation des machines outils
 * 5) [A faire] Installation sous-zone soudure-meulage
 * 6) [En cours] Electricité/ éclairage
 * 7) [En cours] Utilities (air comprimé)
 * 8) [En cours] Evacuation des fumées
 * 9) [A faire] Construction des meubles (établis, table de montage)
 * 10) [A Faire] Chauffage

Chantiers prévus (samedi 23 et dimanche 24 Février 2013)
(ouverture dès 11 h samedi et 13h dimanche; fermeture : minuit samedi, 22h dimanche )

PRINCIPAUX TRAVAUX PREVUS LORS DE CE WE :, travaux d'électricité en zone méca2, air comprimé dans tous le lab, travaux d'électricité sur le parking, alarme anti-incendie, amélioration pompe de relevage.

IMPORTANT : Si dans l'armoire electrique de la zone elec le disjoncteur du transfo 24v est coupé alors il n'y a PAS d'arret d'urgence fonctionnel. Solution : mettre un relais pour faire "inverseur" et passer le systeme en manque de courant. Chantiers NON triés par ordre de priorités :

- h) Electricité SDB : placer sous gaine les 2 câbles sous l'escalier + branchement pompe de relevage sur câble venant de l'escalier + mise en place de la prise 230V au dessus de la porte, scellement interrupteur extérieur à refaire, brancher prise lave linge, brancher sèche mains (ajouter 1 disjoncteur dans la boite d'électricité).

- g) Sanitaire SDB : refaire selle béton du gogeneau ; au moment d'installer la cabine de douche, ajouter un robinet d'alimentation eau froide pour lave linge; ajouter évacuation lave linge (via pompe de relevage) sur le mur coté opposé de celui du lavabo : dans la pratique, passer sous la future cabine de douche pour ces deux tuyaux. Option : alimentation eau chaude du lave linge lavabo : joint de siphon à prévoir (mastic de bonde), changer robinet de lavabo;

- l) Électricité zone électronique : tableau : voyants restent à ajouter, goulottes de prises mobiles à fabriquer (2 piècesrestent à faire parmi 8) Mettre sur des boitiers séparés des arrêts d'urgence  "coup de poing"  et certaines prises rouges par des prises blanches; prévoir circuit secouru dans les goulottes mobiles ; assembler les cables des goulottes de prises mobiles avec de la gaine tubulaire en polyester tressée; Déplacer les 2 luminaires du fond afinqu'ils soient distants de 70cm de la paroi.

- o) électricité zone chimie : circuit de commutation spécial pour éclairage spécial (tube inactinique, tube jaune pour CI, rouge pour photo N/B, tube UV pour la bronzette...), fixer/alimenter une table lumineuse au mur. alimentation frigo, pompe de relevage, ventilation,

- p) chauffage : fixation, alimentation (= tirer les câbles d'alim) et branchement des convecteurs : 6 berceaux à fabriquer

- r) détection incendie : poursuivre la mise sous tube des câbles, raccorder 1 détecteur et prévoir l'interrupteur à clé pour réinitialisation en cas d'alarme

- u) zone chimie : tube de maintien dans le sol pour le loquet de la porte mettre une poignée dans la porte de la zone chimie, ajouter une serrure en métal, mortaisage dans la porte pour la gâche

- w) zone chimie : fixation évacuation PVC au plafond (venant de la pompe de relevage de la SDB) : colliers acier 50mm impérativement.

- y) mettre en place la ventilation (ou au moins les ventilos) pour les zones chimie, SDB, électronique, cuisine

-aa) tableau blanc fixer au mur de la zone électronique : ; concevoir un système de pivot pour permettre de ranger le tableau au plafond

-ae) établi à fabriquer (3 m * 88 cm) pour la zone méca : acheter déjà les planches ( + passer chez le ferrailleur pour acheter un lot de fers plats et cornières ) : autre option : récupérer des établis et le cas échéant les adapter aux dimensions de la pièce

-af) piètement pour table inox zone méca à réaliser :  fixer 4 pieds (à récupérer ou à fabriquer) : La table doit disposer de rangements et de roulettes orientables à blocage.

-ah) petites étagères en bois dans la SDB à fabriquer (là ou il y a les tuyaux en cuivre)

-ai) support de bobines de fil a fabriquer (construction en bois ou bois + métal) : 4 planches et autant de manches à balai devraient faire l'affaire pour un meuble demi-hauteur [[Media:Meuble Pour bobines de fil_2.jpg|Exemple de réalisation]] reste à doubler sa capacité et à le peindre. Replacer aussi les vis 8.8 actuellement en place pour de la vissiere classique.

-am) électricité zone cuisine : reste à préparer les arrivées de courant pour l'éclairage LED tout est à faire (éclairage, prises, ... Éclairage provisoire en place, prévoir ligne monophasé sur tableau principal pour l'éclairage, la hotte d'aspiration.

-ap) organiseurs pour petits outillages électronique. Il s'agit de réaliser 5 planches (1 par paillasse électronique) avec des découpes aux formes des différents outils (tournevis, pinces). L'intérêt : le simple fait de regarder l'organiseur permet de vérifier si tous les outils sont présents. Différents modèles sont possibles (outils à plat, debout). Celui "debout" est à priori le plus pratique car on peut le poser sur la table et la vérification de la présence des outils peut se faire sans même ouvrir un tiroir.

-ar) Electricité zone geekage/repas: reste a mettre une goulotte du plafond vers la table et d' ajouter le câble VGA pour le vidéorpojecteur tout l'éclairage est à refaire + interrupteurs va et vient à refaire; potelets ou rails "prises électriques" (ou rails de prises mobiles + réseau) à installer au-dessus de la table principale. Prévoir alimentation/câblage vidéoprojecteur.

-at) Paillasses électronique : Reste à faire :


 * 1) paillasse 1 et 2 : il manque 8 équerres dans les étagères, resserver les vis
 * 2) Pour chaque paillasse : mettre à la terre le plateau "étage 1" ((paillasses 1 à 4 et RF))
 * 3) Paillasse CMS : installer une planche de 25cm de large pour le premier étage (découper une porte de placard récupéré) sur les équerres
 * 4) un pb de prise réseau sur une goulotte de table (paillasse 2)
 * 5) paillasse RF :
 * 6) placage sur planche 40mm : enlever 1mm au rabot puis coller le plaquage, serrer avec les serrejoints spécial "chant"
 * 7) fixer les 2 pieds au sol sous la tablette en chêne (à droite contre le mur de BA 13)
 * 8) linteau de support des étagères : permet d'enlever le montant le plus proche de l'opérateur (U de 50mm par exemple, lg :2,2m)
 * 9) Prévoir l'éclairage des paillasses (bandeau de LEDS): installation de quelques bandeaux de leds en test (10 mètres pour le moment, si on a les leds).
 * 10) branchement de tous les appareils au 1er étage des paillasses (récupérer le carton de câbles secteur)


 * 1) Toutes les paillasses : assembler les tables de 80cm avec les tables de 1,60m pour pouvoir supprimer les pieds centraux. (nécessite l'usinage de pièces spéciales) : à faire ultérieurement
 * 2) Toutes les paillasses : marquage des paillasses avec leur code définitif d'emplacement de stockage

-ax) aménagement zone méca2 :


 * 1) condamner la porte actuelle (parpaings)
 * 2) peindre les murs
 * 3) électricité mono et triphasé (tableau de distribution + prises)
 * 4) éclairage fluo classique au plafond
 * 5) éclairage spot PAR36 (avec 2 barres d'accrochage en L)
 * 6) installer des armoires au mur
 * 7) installer un chauffage
 * 8) installer un rideau spécial "soudure" pour délimiter la sous-zone meulage-soudure
 * 9) garde au sol métallique pour sous-zone meulage-soudure
 * 10) aspiration fumées en sous-zone meulage-soudure
 * 11) arrivée eau froide + évacuation sanitaire (permet de faire un poste "lave-mains" mobile sur roulettes

-ay) Fabrication d'une table mobile en acier soudé pour accueillir des meuleuses et autres appareils de serrurerie nécessitant un support stable : il ya aussi possibilité d'utiliser un établi lourd et de l'adapter à ce besoin.

- bb) zone convi : cacher les tigés filetées support (écrous borgnes M10 ou caches), fixer/brancher les réglettes de prise électriques, brancher le switch.

-bc) toutes zones : les armoires et étagères sont à marquer avec le code définitif (vinyl autocollant) d'emplacement, dès que les étiquettes sont disponibles

- an) boitier "utilities" à l'extérieur près de la porte principale (eau, air comprimé fort débit pour sablage, 230V, 380V tri, commande éclairage parking)

-bd) Cuisine : changer le raccordement des cuisinières : four électrique et plaque : passer en tri 400V, installer une goulotte supplémentaire au plafond en travers de la cuisine. four à gaz : changer tuyau gaz (l'actuel est trop court)

-bf) mettre des étagères dans les placards au-dessus des canapés

-bg) entrée zone convi à gauche : actuelelment figurent des portants au sol : créer un système de portants pour porte-manteaux au plafond avec rail coulissant. Cela permettre de poser des objets au sol

- bh) cuisine : créer du stockage suppélmenataire au dessus de l'évier

-bi) modifier système vidéo

Chantiers prévus ultérieurement (date non définie)
- av) Zone méca 1 : porte coulissante motorisée : adapter le mécanisme : fabriquer une porte (partie haute en verre : 2 vitres avec store vénitien réglable au milieu, partie basse en bois; fixation chez Copacem; accès par badge RFID)

- av2) Zone meca 1 : mur de BA13 pour cacher porte coulissante

- x) commencer l'installation de tuyaux "backbone" d'air comprimé (au moins dans le lab)

Les codes d'items a, b,c ... sont repris dans les paragraphes ci-après pour permettre de lier les éléments de ces paragraphes aux chantiers cités ci-avant.

consommables, accessoires et produits semis-finis

 * 1) r) barillet pour interrupteur a clé
 * 2) p) fer plat 15mm x 2 : 1,2m par convecteur et 20mm x 4 environ 1,2 m par convecteur
 * 3) ae) chez le ferrailleur : acier plat étiré cornières 80 x 80 mm  longueur : 7m ( 2 x 2,5m + 2 x 80cm)  ; tubes ronds ou carrés de 80mm : 4m (4 x 1m) cornières 40 x 40mm : 10m
 * 4) ad) feuilles de mylar transparent assez épaisses de grande taille (il faut 2 bandes de 7cm x 90 cm, éventuellement en plusieurs morceaux)
 * 5) ad) 4 glissières linéaires sans roulettes en bout (pas de glissières de tiroir de cuisine) longueur fermée : 38-40cm max; déployé : 70 à 80cm
 * 6) x) tuyaux 1"1/2 ou 2" acier : environ 70 mètres
 * 7) x) brides de fixation pour tuyaux; manchons acier FF; Té acier F; bouchons mâle; (dimensions à définir) pour tuyaux ci-dessus.
 * 8) ay) 2 x plaque acier 100 x 100 cm en 6 ou 8mm d'épaisseur; tubes acier 60 ou 80mm diamètre, 4 X 1m; 4 roulettes 100mm pivotantes à blocage, charge = 130kg par roulette (dimensions à confirmer)
 * 9) ax) 10 spots PAR 36 avec ampoules et crochets 50mm; barres de fixation (commande en cours): mats de parabole: 2 x 2m, 1 coude 1 x 1,5m, les barres 2 2m sont dispo
 * 10) at) bandeau étanche de leds blanches pour paillasses (35 mètres minimum + plusieurs alims.) : commencer par acheter 10 mètres en "cool white" pour voir)
 * 11) at) linteau acier en U 35 x 50mm 2,20 mètres, dimensions à confirmer)
 * 12) at) cosses coeur à oeil, diamètre intérieur : 4mm
 * 13) at) fiches mâle 2P+T blanche pour câble (5 pièces) au Bricotruc
 * 14) bb)5 capuchons d'écrou en plastique ou écrous borgnes (M10), pour zone convi.
 * 15) bd) un tuyau gaz 2m
 * 16) bh) meubles de cuisine haut, fabrication suédoise...
 * 17) bh) équerres
 * 18) bi) 4 X 6,5 m coax 75 Ohms
 * 19) bj) 8 X BNC 75 Ohms

Outillage
Inscrivez votre pseudo et la quantité de ce que vous pouvez apporter


 * 1) Mathieu : un tuyau gaz 2m (neuf)

L'outillage requis pour les travaux est dispo au lab

Équipements pour les opérateurs

 * 1) gants de maçon caoutchouc lisses et étanches (pas de textile)
 * 2) bleu de chaufffe ou vêtements usagés

Bien que non indispensables, le port de chaussures de sécurité est toujours recommandé lorsque l'on fait des travaux.

AUTRES INFOS

 * 1) sèche serviette : largeur 500 ou 600mm; position alimentation 230V  : toujours en bas à droite de l'appareil.
 * 2) radiateur soufflant pour SDB : modèle satisfaisant vu au BM

ORGANISATION
Les achats sont effectués prélablement en semaine avant les travaux afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi

ACTIVITES ALTERNATIVES
Toutes sortes d'activités alternatives sont possibles, sauf évidemment celle de travailler sur ses projets personnels :

Le principe : celui qui s'attribue un projet le gère jusqu'à la réalisation/livraison finale.


 * 1) appareils de mesure et autres machines outil à réparer
 * 2) rangement à effectuer (préparer des bacs, trier, etc...)

Informations

 * Inscrivez votre Pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Nombre de personnes souhaitées pour chaque scéance : au moins 8 équivalents temps complets chaque jour soit 11-12 personnes.

Samedi 23 et Dimanche 24 Février 2013

 * Samedi 23 Février 2013 de 11h à 22h


 * 1) Eric
 * 2) David (en fin de journée)
 * 3) Pilou (8H30 à 17H) possibilité de faire des courses matériaux/nourritures juste avant selon horaires d'ouvertures des magasins
 * 4) Thomas 15h-20h
 * 5) Yannick
 * 6) Zenos
 * 7) Ellyan
 * 8) Jean-Luc 13h-18h
 * 9) Matthieu 11h-17h


 * Dimanche 24 février 2013 de 13h à 22h :


 * 1) Eric
 * 2) Patrick
 * 3) David
 * 4) Audran
 * 5) Coline finalement j'ai un déjeuner prévu donc j'arrive après sur le coup de 14-15h
 * 6) Yannick
 * 7) Zenos
 * 8) Ellyan
 * 9) Michel/MAZ24 15h-18h

Samedi 9 et Dimanche 10 Mars 2013 (s'inscrire avant le jeudi 7 Mars à 12h00)

 * Samedi 9 Mars 2013 de 11h à 22h


 * 1) Eric


 * Dimanche 10 Mars 2013 de 13h à 22h :


 * 1) Eric

Historique
Accéder à l'historique des inscriptions aux travaux des séances précédentes.