Electrolab 2.0 : Travaux WE du 09/02/2014

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après le franc succès de la première séquence de travaux, voici la suite des opérations !

L'enjeu est cette semaine d'ouvrir le lab actuel vers son extension, et plus particulièrement vers la zone projets temporaire de 150m².

Les modalités de travaux étant très compliquées vis à vis du déménagement des anciens locataires, le programme de cette séquence est susceptible de changer jusqu'au tout dernier moment... Mais n'ayez crainte : quoi qu'il arrive, il y aura besoin d'au moins 10-12 personnes par jour !

ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif : Ouvrir...

Par ordre de priorité

Chantiers principaux de construction et réhabilitation
le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses).

Zone Elec

 * 1) [Rangement] Recomposer des paillasses standard en zone Elec (Voir avec Yannick pour le matériel à installer)
 * 2) [sokoban] Évacuer les palettes de matériel supplémentaire

Zone Workshop

 * 1) [Sokoban] Dégager les éléments des racks à palette
 * 2) [Sokoban] Sortir et mettre de coté 3 grandes étagères
 * 3) [Sokoban] Sortir et mettre de coté une petite étagère
 * 4) [Second Oeuvre] Calfeutrage de la fenêtre
 * 5) [Préparation] matérialisation au sol des futures cloisons AGGLO
 * 6) [Etude] Branchement électrique et réseau provisoire de cette nouvelle zone (réutilisation des raccordements de la paillasse RF, et voir avec Zenos les besoins pour le local entreprise)
 * 7) [Gros Oeuvre]Découpe du mur de séparation "RF"
 * 8) Tracer l'emplacement de la découpe
 * 9) Découper selon les pointillés précédemment tracés
 * 10) [Gros Oeuvre] Poser les cloisons mobiles pour fermer le nouvel espace

Salle Méca +

 * 1) [Sokoban] Vider la salle "Méca +"
 * 2) [Mobilier] Monter les racks à palette en salle "Méca +"
 * 3) [Sokoban] Déplacer tout notre stock en salle "Méca +"

Zone Convi

 * 1) [Second Oeuvre] Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée.

Autre

 * 1) [Mobilier] Caisse(s) de transport pour barnum
 * 2) [Equipement Servicing] Presse d'atelier : décapage et peinture

Chantiers connexes exceptionnels

 * 1) Récup tour samedi matin(Crafty et Ellyan)

Chantiers connexes récurrents

 * 1) [A faire] Achats samedi matin (?)
 * 2) [A faire] Achats repas vendredi (?)
 * 3) [A faire] Préparation repas (?)
 * 4) [A faire] Remise en état du lab pour l'ouverture de mardi (tous, à faire Dimanche en fin d'après midi)

Spécifique au week end

 * 1) Raccord rapide air comprimé et adaptateurs associés
 * 2) 2 Big bag pour gravats

En avance de phase

 * 1) papier essuie tout
 * 2) acide chlohydrique 5l (stock bas)
 * 3) Carrelage pour 2nd bloc sanitaire (4 carreaux de 29,8 x 29,8, selon échantillon) (Pitrak)
 * 4) Fenêtres (comandées)
 * 5) Gravillons ou cailloux (calibre 10-12 mm par exemple); 2 sacs de 25kg) Pour rebouchage sans liant trous dalle réseau d'évacuation
 * 6) feuille de mousse synthétique d'emballage, epaisseur 3mm, environ 1m²
 * 7) Cartouches mastic maçonnerie acrylique Rubson A1 (pour fenêtres) plus de 10 cartouches (acheter un lot pour bénéficier de remises par quantité)

En avance de phase

 * 1) Tournevis marque "CK spéciaux pour équipements de tableau électrique
 * 2) 1 nettoyeur ultrasons petit modèle, l'actuel est très fatigué et ne nettoie plus grand chose. Il a déja été réparé 1 fois.  Quelques exemples de produits : 0,75litres, 1,4litres, 2litres.
 * 3) tige filetée D6 (plus de de stock) prévoir de la classique, de l'inox et éventuellement de la" 8-8
 * 4) ampoule crayon 150W culot R7S longueur 78mm pour spot sur dérouleur (3 pièces)
 * 5) forêts beton : en SDS acheter un jeu 6, 8, 10, 12, 13 de qualité (Hilti, Fischer)
 * 6) scie radiale sérieuse à acquérir à moyen terme (KAPEX KS120)
 * 7) jeu de lames "bois" et grattoirs pour machine orange (lot à acheter sur Ebay) 128 : spatule champignon (5pcs); 206 : Spatule rigide (2pcs); 002 rape carbure empreinte GP (1pcs), 158 lame étroite 10mm (2pcs)

ACTIVITÉS ALTERNATIVES
Toutes sortes d'activités alternatives sont possibles, sauf évidemment celle de travailler sur ses projets personnels :

Le principe : celui qui s'attribue une tâche la gère jusqu'à la finalisation.


 * 1) appareils de mesure et autres machines outil à réparer
 * 2) rangement à effectuer (préparer des bacs, trier,, étiqueter, recenser, etc...)
 * 3) nettoyage de locaux ou d'équipements

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 11 h samedi et 13h dimanche

Fermeture : minuit samedi, 22h dimanche

Responsable travaux du WE : {Yannick}

Responsable catering du WE : {Clem}

Repas
Peut être que les repas seront pas dans cet ordre... à voir !
 * Samedi midi : pates au canard
 * Samedi soir : hachis parmentier maison
 * Dimanche midi : choucroute
 * Dimanche soir : quiches & salades

INSCRIPTIONS

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h de présence : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes.

Samedi 08 février 2014 ( de 11h à 0h)

 * 1) Yannick (référent travaux)
 * 2) Coline
 * 3) Crafty
 * 4) Clem
 * 5) Zenos
 * 6) Laurent B. (à partir de 12H30)
 * 7) F4GRX
 * 8) Fabrice (y aura il une cérémonie lancement des coups de masse avec écharpe tricolore, caviar, champagne et cie ;-) ?)
 * 9) Raoul
 * 10) Iggy (de 14h à 18h)
 * 11) 3dsman
 * 12) Thomas 13h-19h
 * 13) bkhkenator
 * 14) Ellyan (en rentrant de l'opération tour)
 * 15) Fred (jusque vers 16h30)
 * 16) 

Note de F4GRX: je viens pas seul, j'aurai un foie gras avec moi (non non, pas besoin de bistouri). Merci au catering de prévoir un genre de pain grillé, pain de mie en tranche ça le fait.

Dimanche 09 février 2014 (13h - 22h)

 * 1) Yannick (référent travaux)
 * 2) Coline
 * 3) Crafty
 * 4) Clem
 * 5) Zenos
 * 6) F4GRX
 * 7) Guillaume
 * 8) Thomas 13h-19h
 * 9) Ellyan
 * 10) Fred
 * 11) Pierrot
 * 12) Raoul
 * 13) 3dsman
 * 14) 

ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

Suivant :
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : Eric

Zone Elec

 * 1) [Rangement] Recomposer des paillasses standard en zone Elec
 * 2) [sokoban] Évacuer les palettes de matériel supplémentaire

Zone Workshop

 * 1) [Sokoban] Dégager les éléments des racks à palette
 * 2) [Sokoban] Sortir et mettre de coté 3 grandes étagères
 * 3) [Sokoban] Sortir et mettre de coté une petite étagère
 * 4) [Second Oeuvre] Calfeutrage de la fenêtre
 * 5) [Elec] Branchement électrique et réseau provisoire de cette nouvelle zone
 * 6) [Gros Oeuvre]Découpe du mur de séparation "RF"
 * 7) Tracer l'emplacement de la découpe
 * 8) Découper selon les pointillés précédemment tracés
 * 9) [Gros Oeuvre] Poser les cloisons mobiles pour fermer le nouvel espace

Salle Méca +

 * 1) [Sokoban] Vider la salle "Méca +"
 * 2) [Mobilier] Monter les racks à palette en salle "Méca +"
 * 3) [Sokoban] Déplacer tout notre stock en salle "Méca +"

Zone chimie

 * 1) [Sokoban] Évacuer matériel superflu
 * 2) [Equipement servicing] Installation d'un aspirateur spécialisé dédié à la perceuse inversée

Zone Workshop

 * 1) [Préparation] matérialisation au sol des futures cloisons AGGLO

Zone Convi

 * 1) [Second Oeuvre] Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée. : matériaux non disponibles

Autre

 * 1) [Mobilier] Caisse(s) de transport pour barnum : pas le temps
 * 2) [Equipement Servicing] Presse d'atelier : décapage et peinture : pas le temps

CHARGE CONSTATEE
32jh