Electrolab 2.0 : Travaux WE du 26/01/2014

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Ce week-end entame les travaux de constrution d'aménagement et d'équipement du lab 2.0, ce qui représente un immense chantier.

Ces premiers travaux ont vocation à préparer le terrain afin de permettre une mise en place progressive du chantier sur les 1500m².

Dans un premier temps, nous ne disposons que de 150m² supplémentaires (doublement de la surface actuelle), ceux-ci devant à terme devenir une extension à la zone élec et les zones de formation du lab.

Pendant la période de transition, ces lieux serviront de zone projet temporaire afin de désengorger le lab V1 et d'envisager sereinement les séquences de formation tant attendues.

ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif : Préparer le terrain...

Par ordre de priorité


 * 1) Faire un audit de la canalisation d'évacuation le long du bâtiment (empêcher les inondations futures et préparer l'installation des sanitaires de la zone convi)
 * 2) Libérer (si possible... Pas certain que le précédent locataire ait terminé de libérer les espaces nécessaires...) les zones s encombrées et qui sont néanmoins le théâtre des futures opérations (workshops et agrandissement d'Elec)
 * 3) Préparer la chute du mur derrière l'actuelle paillasse RF (ouvrir les locaux vers leur zone d'extension)
 * 4) Auditer le problème de descente d'évacuation des étages supérieurs (assainir la situation)
 * 5) Préparer l'isolation provisoire de ce nouvel espace (qui n'est pas physiquement distinct des zones (limiter la porosité des locaux)

Chantiers principaux de construction et réhabilitation
le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses).


 * 1) [En cours] Audit canalisation extérieure (Ellyan), curage, endoscopie et éventuellement enlever la terre pour accès. Pas de réparation. Preparer un dossier précisant l'étendue des dégats.
 * 2) [Fait] Construction paravent bois à démonatage rapide,  5m x 2,5 environ  (3DSman)
 * 3) [Reporté]Construction passerelle bois peint sur caniveau, détails ici  (3DSman)
 * 4) [Fait] Démontage paillasse RF, rangements et recensement appareils (Seb GRX)
 * 5) [Fait] Déplacement matos stock, selon directives  (David)
 * 6) [Fait] Canalisation évacuation intérieure : toute la tuyauterie de collecte (7 arrivées) est à remplacer et à reconstruire (chantier à démonter et reconstruire dans la journée, préparation une journée) (Eric, Patrick). L'ensemble du réseau d'évacuation auquel se raccorde la plupart des blocs sanitaires existants du bâtiment a été remplacé et est opérationnel. Il y aura un complément de travaux d'ici quelques semaines pour les finitions (refermer les trous, carrelage, peinture, etc)
 * 7) {En cours] Audit des paillasses mobiles "projets" (3DSman). Ce chantier initialiement non prévu au planning a été entamé avec entrain par plusieurs membres afin d'envisager à moyen terme la réhabilitaion de ces postes de travail pour qu'ils correspondent à nos besoins.

Chantiers connexes exceptionnels

 * 1) [Fait] Récup matos dimanche APM (David et Frédéric)
 * 2) [Reporté] Réparation visseuse (Frédéric)
 * 3) [Fait] Déchargement et emballage matos samedi (Crafty)
 * 4) [Fait] Récupération planches et tasseaux samedi (Pitrak)
 * 5) [Fait] Fabrication d'un plateau de chargement pour P&P manuelle (Ellyan / Zenos / Coline / CitronVert)

Chantiers connexes récurrents

 * 1) [Fait] Achats samedi matin (Patrick, Eric)
 * 2) [Fait] Achats repas vendredi (Clem)
 * 3) [Fait] Repas (Seb GRX)
 * 4) [Fait] Remise en état du lab pour l'ouverture de mardi (tous, à faire Dimanche en fin d'après midi)

Matériaux nécessaires (achats)

 * 1) tuyauteries, selles, raccords, manchons, adaptateurs PVC (dimensions de 32 à 125mm), selon liste faite après audit en complément stock lab
 * 2) colle PVC
 * 3) colliers pour tuyaux PVC
 * 4) queues de cochon
 * 5) tige filetée D 6
 * 6) ciment prompt
 * 7) sable
 * 8) mastic 11FC (3 tubes)
 * 9) pelle de chantier
 * 10) planches et tasseaux
 * 11) film de filmage
 * 12) bâche polyane
 * 13) tubes PVC
 * 14) trépan béton D 50
 * 15) lames cutter
 * 16) équerres fixation
 * 17) catering pour 2 X 12-15 personnes

Outillage nécessaire

 * lime plate
 * disque à tronçonner
 * disque à ponçer
 * soude caustique
 * acide chlorhydrique
 * burins
 * massette
 * machine orange lame carbure carrelage
 * pelle à acheter
 * cutter et lames pour moquette
 * lame carrelage modèle 162 OK, commandé 20140124
 * casques de chantier (Zenos, Patrick)

ACTIVITÉS ALTERNATIVES
Toutes sortes d'activités alternatives sont possibles, sauf évidemment celle de travailler sur ses projets personnels :

Le principe : celui qui s'attribue une tâche la gère jusqu'à la finalisation.


 * 1) appareils de mesure et autres machines outil à réparer
 * 2) rangement à effectuer (préparer des bacs, trier, etc...)

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 11 h samedi et 13h dimanche Fermeture : minuit samedi, 22h dimanche

Responsable travaux du WE : Eric Responsable catering du WE : Matt/F4GRX

Repas:

 * Samedi midi : crepes jambon oeuf ; les crepes servent ensuite aussi de snacking/dessert
 * Samedi soir : omelette campagnarde (patates champis lardons)
 * Dimanche midi : pates carbonara
 * Dimanche soir : gratin de pates (avec les restes)

INSCRIPTIONS

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes.

Samedi 25 janvier 2014 ( de 11h à 0h)

 * 1) F4GRX Sébastien
 * 2) Charles B (à priori à partir de 12:30 et je n'aurai pas mangé)
 * 3) Ellyan
 * 4) Hermano
 * 5) Pierrot
 * 6) Eric (référent)
 * 7) Omnibus (arrivée 11h)
 * 8) Fabrice S (grâce mâtiné, donc à partir de 13-14h jusqu'à la fin, j'aurais grignoté, pour Dimanche à voir)
 * 9) David
 * 10) Guillaume
 * 11) Matthieu
 * 12) Michel -_-
 * 13) Tom.B (après midi)
 * 14) Fred (arrivée en milieu d'après-midi)

Dimanche 26 janvier 2014 (11h - 22h)

 * 1) F4GRX Sébastien
 * 2) Ellyan
 * 3) Hermano
 * 4) Pierrot
 * 5) Calivin
 * 6) Eric (référent)
 * 7) David et peut être Anne Sophie pour faire la cuisine
 * 8) Guillaume
 * 9) 3dsman
 * 10) F1CHF
 * 11) Crafty
 * 12) Raoul
 * 13) Fred
 * 14) Matthieu
 * 15) Vincent

ARCHIVES ET LIENS
Suivant :

Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_02/02/2014 Référent : Zenos

CHARGE CONSTATEE
35j/h