Electrolab 2.0 : Travaux WE du 02/02/2014

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après le franc succès de la première séquence de travaux, voici la suite des opérations !

L'enjeu est cette semaine d'ouvrir le lab actuel vers son extension, et plus particulièrement vers la zone projets temporaire de 150m².

Les modalités de travaux étant très compliquées vis à vis du déménagement des anciens locataires, le programme de cette séquence est susceptible de changer jusqu'au tout dernier moment... Mais n'ayez crainte : quoi qu'il arrive, il y aura besoin d'au moins 10-12 personnes par jour !

ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif : Faire de la place...

Par ordre de priorité

Chantiers principaux de construction et réhabilitation
le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses).


 * 1) Audit canalisation extérieure : suite aux investigations de la semaine précédente, et en attendant de disposer d'un endoscope adéquat, il a été décidé de procéder à un curage haute pression du tuyau.
 * 2) Confection de nouvelles cloisons mobiles (de quoi fermer 2 côtés, soit 10m linéaire sur le modèle conçu avec Zenos le 28/01).
 * 3) Manutention des tables présentes derrière l'armoire CA vers une palette
 * 4) Manutention du matériel présent derrière le distributeur vers palette
 * 5) Préparer la bâche pour la protection de la zone élec
 * 6) Construction passerelle sur caniveau pour accessibilité PMR, détails ici  (3DSman ou Zenos )
 * 7) Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée.
 * 8) Recâbler spots extérieurs (mettre une grande boite de dérivration et des presse étoupe), remplacer vitre sur 1 spot <= Pas d'échelle disponible

Chantiers connexes exceptionnels

 * 1) [Fait] Réparation visseuse (Fred)

Chantiers connexes récurrents

 * 1) [A faire] Achats samedi matin (?)
 * 2) [A faire] Achats repas vendredi (?)
 * 3) [A faire] Préparation repas (?)
 * 4) [A faire] Remise en état du lab pour l'ouverture de mardi (tous, à faire Dimanche en fin d'après midi)

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * 1) acide chlohydrique 5l (stock bas)
 * 2) Carrelage pour 2nd bloc sanitaire (4 carreaux de 29,8 x 29,8, selon échantillon) (Pitrak)
 * 3) Fenêtres
 * 4) Gravillons ou cailloux (calibre 10-12 mm par exemple); 2 sacs de 25kg) Pour rebouchage sans liant trous dalle réseau d'évacuation
 * 5) feuille de mousse synthétique d'emballage, epaisseur 3mm, environ 1m²
 * 6) Big bag (2 à 4 pièces; c'est 10EUR pièce)
 * 7) Plaque de verre, epaisseur 3mm  20 x 25cm minimum ; pour spot extérieur sera recoupée selon besoins
 * 8) Cartouches mastic maçonnerie acrylique Rubson A1 (pour fenêtres) plus de 10 cartouches (acheter un lot pour bénéficier de remises par quantité)
 * 9) une grande boite de dérivation électrique (au moins 100 x 100mm)

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * 1) Tournevis marque "CK" spéciaux pour équipements de tableau électrique
 * 2) 1 nettoyeur ultrasons petit modèle, l'actuel est très fatigué et ne nettoie plus grand chose. Il a déja été réparé 1 fois.  Quelques exemples de produits : 0,75litres, 1,4litres, 2litres.
 * 3) tige filetée D6 (plus de stock) prévoir de la classique, de l'inox et éventuellement de la 8-8
 * 4) ampoule crayon 150W culot R7S longueur 78mm pour spot sur dérouleur (3 pièces)
 * 5) forêts beton : en SDS acheter un jeu 6, 8, 10, 12, 13 de qualité (Hilti, Fischer)
 * 6) scie radiale sérieuse à acquérir à moyen terme (KAPEX KS120)
 * 7) jeu de lames "bois" et grattoirs pour machine orange (lot à acheter sur Ebay) 128 : spatule champignon (5pcs); 206 : Spatule rigide (2pcs); 002 rape carbure empreinte GP (1pcs), 158 lame étroite 10mm (2pcs)

ACTIVITÉS ALTERNATIVES
Toutes sortes d'activités alternatives sont possibles, sauf évidemment celle de travailler sur ses projets personnels :

Le principe : celui qui s'attribue une tâche la gère jusqu'à la finalisation.


 * 1) appareils de mesure et autres machines outil à réparer
 * 2) rangement à effectuer (préparer des bacs, trier,, étiqueter, recencer, etc...)
 * 3) nettoyage de locaux ou d'équipements

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 11 h samedi et 13h dimanche

Fermeture : minuit samedi, 22h dimanche

Responsable travaux du WE : Zenos

Responsable catering du WE : Pilou

Repas:

 * Samedi midi : Crêpes
 * Samedi soir : Spaghetti bolo
 * Dimanche midi : Oeuf brouillé - pomme de terre
 * Dimanche soir : croque monsieur

INSCRIPTIONS

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h de présence : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes.

Samedi 01 février 2014 ( de 11h à 0h)

 * 1) Destynova
 * 2) Pilou (référent catering)
 * 3) Zenos (référent travaux)
 * 4) Jordi
 * 5) F4GRX (avec grasse mat avant)
 * 6) Vincent (11h->18h)
 * 7) BkHkenator
 * 8) Julien (14h->22h)
 * 9) Fred
 * 10) MrPozor (11h->18h)
 * 11) Jnat (14h -> 20h) plus ou moins
 * 12) Fabrice 14h30 -> 23h
 * 13) Martin

Dimanche 02 février 2014 (13h - 22h)

 * 1) Pilou (départ à 21H) (référent catering)
 * 2) Axone (14h->22h)
 * 3) Zenos (référent travaux)
 * 4) Jordi
 * 5) F4GRX (avec grasse mat avant aussi)
 * 6) Vincent (13h>19h)
 * 7) Laurent D
 * 8) omnibus92 (Arrivée à 13h)
 * 9) Fred
 * 10) Mael (13h - 21h)
 * 11) Jnat (14h -> 20h) plus ou moins
 * 12) Martin

ARCHIVES ET LIENS
Précédent :
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

Suivant :
 * WE du samedi 08/02/2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : Eric

LES CHANTIERS REALISES

 * 1) [Gros œuvre] Audit canalisation extérieure : curage haute pression effectué. Plus de présence de limons, reste du sable. L'absence de casse semble confirmée.
 * 2) [Gros œuvre] Pose de la bâche de protection de la zone élec (ex paillasse RF) en vue de l'abattement prochain du mur
 * 3) [Second œuvre] Pose de la ventilation des WC
 * 4) [Mobilier] Confection de 8 nouvelles cloisons mobiles
 * 5) [Rangement] Évacuation de divers matériels non usités (stock)
 * 6) [Rangement] Étiquetage des câbles réseau
 * 7) [Rangement] Inventaire et rangement de la zone elec
 * 8) [Rangement] Zone convi : Réorganisation des fournitures de bureau
 * 9) [Rangement] Cuisine : Réorganisation du rangement du stock de nourriture et d'équipement de cuisine
 * 10) [Sokoban] Manutention des tables présentes derrière l'armoire CA vers une palette
 * 11) [Sokoban] Manutention du matériel présent derrière le distributeur vers palette
 * 12) [Sokoban] Ajout d'une seconde armoire en zone convi
 * 13) [Sokoban] Ajout d'un poste dédié à l'impression 3d en zone convi (My little FabLab)
 * 14) [Equipement Servicing] Changement du switch principal du lab pour un modèle gigabit
 * 15) [Equipement Servicing] visseuse (Fred) : Tenté, à tester avec une batterie, vraisemblablement définitivement mort. Mécanique possiblement intéressante à récupérer si effectivement mort.
 * 16) [Equipement Servicing] Réajustage de la porte d'entrée (frottait et bloquait)
 * 17) [Étude] Percerment d'un accès de visite vers la cage d'ascenceur en zone chimie => Aucune structure béton, acier uniquement.

LES CHANTIERS REPORTES

 * 1) Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée : pas de raccord disponible
 * 2) Recâbler spots extérieurs : pas d'échelle disponible, modèle "entrée de gamme" qui a été quasi impossible à cabler la première fois, certainement non réutilisable

CHARGE CONSTATEE
25jh