Electrolab 2.0 : Travaux WE du 19/07/2014

= Travaux du vendredi 18 (soir), samedi 19 et dimanche 20 juillet =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

En ce moment, on aménage les 400m² additionnels correspondant à la future zone projet, dont on va prendre possession et utiliser le plus rapidement possible.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Chantier "flash" le vendredi 19 au soir : pour permettre le bon déroulement des travaux de ce WE, un chantier flash de déménagement est a mener en urgence. Merci de votre disponibilité.

Au gré des semaines, les locaux de l'Électrolab 2.0 changent doucement de configuration. Des murs sont détruits, d'autres sont construits pour que l'agencement souhaité se concrétise peu à peu. Ce WE, c'est à nouveau "brick and mortar" toujours dans la joie et la bonne humeur. Bataille de béton bien liquide en perspective, ensuite on rince tout (tous) au tuyau d'arrosage.

Pensez à amener vos chaussures de sécurité, un (par)pain(g) est si vite arrivé.

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers de manutention (à faire imperativement le vendredi 18 juillet au soir)

 * Déplacer toutes les machines et grand meubles de méca 1 et méca 2 vers les nouvelles zones méca du lab 2.0

Le planning a pu être modifié, ce chantier peut être mené pendant le WE : pas de travaux ce vendredi soir 18 juillet.

Chantiers de manutention et déménagement

 * Déplacer toutes les machines et grand meubles de méca 1 et méca 2 vers les nouvelles zones méca du lab 2.0
 * Vider zone workshop (surtout le coté "mur" et IEAG pour installation de cloisons temporaires).
 * Rappocher les armoires électriques à équiper (les mettre en ligne sur 3-4 mètres) de la zone électrotechnique temporaire

Chantiers principaux de constuction et réhabilitation
[à compléter]
 * Constuction mur TGBT (2X)
 * Construction mur zone chimie
 * Murs salle de formation ou mise en place d'un cloisonnement temporaire pour salle formation (à voir si on utilise les cloisons mobiles déja construites ou si on en construit de nouvelles)
 * Évacuation des gravats à la déchetterie

Chantier "préparation ventes"
Objectif : tout ce qui ne sert pas est à vendre (ou à jeter), en conséquence il faut recenser et préparer ce matériel pour qu'il puisse être vendu.

Le plus efficace pour mener à bien un tel chantier est de former des groupes de travail ayant chacun une tâche dédiée et précise : manutentionnaires, logisticiens (optimisation et organisation des rangements) inventoristes, photographes, réparateurs, documentalistes (recherche d'infos), rédacteurs des offres/argumentaires de vente, publieurs Internet).


 * 1) Inventaire et réagencement du stock meubles de la cathédrale en vue de vente sur internet
 * 2) Inventaire des autres équipements à vendre en vue de vente sur internet

Chantiers d'aménagement

 * Branchement d'un luminaire à tube fluorecent sur le mur de la zone électrotechnique temporaire (le luminaire est préparé sur la table, il faut aussi le fixer au mur)
 * Pose de chemins de câble du coté du TGBT et découpe à faire dans les murs pour passages de câbles (voir plan)
 * Les étagères situées à proximité de la zone électrotechnique temporaire ont besoin de niveaux supplémentaires : récupérer au moins 6-10 étagères clipsables en barreau d'acier (si dispo) pour les étagères de droite (les plateaux en MDF fins sont dispo).
 * Pour les étagères de gauche à proximité de la zone électrotechnique temporaire, utiliser des équerres et des planches de récupération en mélaminé (ou autre) pour ajouter des niveaux supplémentaires
 * Réseau d'air comprimé : recencer les raccords rapides manquants et défectueux. Commander ce qui manque (ptévoir du rab). Prevoir aussi le matériel pour étendre le réseau d'air comprimé de manière provisoire (tuyaux air comprimés souples) vers les nouvelles zones temporaires déja en place (électrotechnique et méca notamment)

Chantiers de systèmes d'information
À noter que la page ListeMatosPourDemarrer propose une catégorisation plus compacte du contenu des paillasses, du moins en ce qui concerne le petit outillage. Seuls deux catégories existent : "élec" d'une part et "elec+ et RF" d'autre part, ce qui est suffisant pour le périmètre indiqué ci-avant. La page inclut pour le moment la gestion du stock : on peut la conserver sur la page dédiée aux paillasses ou - à terme - la gérer ailleurs sur un serveur de fichiers.
 * sur le wiki : la page ListeMatosPourDemarrer dont le titre n'a plus de sens, peut être supprimée complètement: son contenu est à déplacer vers PaillassesElecContent et/ou Workbench_tools (d'ailleurs ces deux pages pourraient aussi être fusionnées)

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * Sable de maconnerie (1 big bag), aglos (1 palette)
 * Planches, tasseaux et visserie pour cloisons mobiles (si nécessité d'en construire de nouvelles)
 * Rondelles plates M10 (il n'en reste plus une)
 * Consulter aussi la liste des petits achats qui se trouve sur le frigo
 * Pissettes de laboratoire (10 à 20 pièces)

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Si vous disposez de bac peinture (le terme exact est 'camion'), amenez-les on pourra bosser plus aisément (le lab n'en a que deux) Pour toutes les personnes faisant de la manutention, EPI obligatoire (chaussures, gants et casque).

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)

 * Préparer par meulage une surface de test pour essais de produits de vitrification du sol (2m² suffisent)
 * Poursuite du démontage du monte-charge
 * Audit des équipements paillasses élec ( tournevis FAIT, multimètres, fers à souder,...) puis commande des pièces de rechange ou complémentaires en vue de la remise en état.
 * Audit et réparation tour CNC (carte de commande moteur défectueuse, carte de commande d'un servo qui a une panne thermique)
 * Fraiseuse CNC 4 axes : nettoyage externe (grilles de ventilateurs,...)
 * Démontage matériel électrique (petits boitiers électriques à démonter : les équipements inclus sont à ranger en zone électrotechnique (temporaire) Voir samedi avec Pitrak pour le détail des travaux. Certains flights de démonstration sont également vider (du moins partiellement). Le détail des travaux est listé sur le tableau de la zone électrotechnique temporaire.
 * Recensement et marquage des bacs du matériel électrique (en zone électrotechnique temporaire)
 * Audit des équipements paillasses élec ( tournevis FAIT, multimètres, fers à souder,...) puis commande des pièces de rechange ou complémentaires en vue de la remise en état.
 * Remise en état tapis roulant, montage de la courroie du vélo d'appartement, dès que celle-ci est disponible.
 * cusine : continuer d'identifier les emplacement de rangement des différents ustensiles (utiliser des étiquettes résistant à l'eau ou utiliser un markeur)
 * Déplacer le contenu du chariot à roulettes "Fried" vers l'étagère "vente" de Juju. Le contenu des deux flighs avec autocollants (notamment les multiprises) sont à ranger dans leur stockage principal
 * Créer un carton "capteurs et automatismes" qui regroupe tout doucemement ces contenus aujourd'hui dispersés (notament en zone rangement élec et en paillasse fonderie, notamment) Le contenu de ce carton : capteurs industriels de tous types et systèmes de visualisation et de contrôle afférents.
 * Déplacer les 2-3 transfos restants en zone rangement élec vers la zone électrotechnique temporaire
 * Monter quelques cartobacs en zone convi pour que les membres qui n'en possèdent pas puissent se les attribuer.
 * Regrouper les appareils de mesure dispersés à proximité de la zone électrotechnique temporaire. Les recencer et les ranger sur la palette existante qui doit être filmée.

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14h les deux jours, vendredi

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : Crafty

Responsable catering du WE : Coline

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes.

Samedi 19 juillet 2014 ( de 14h à 22h)

 * 1) Omnibus aka JJ
 * 2) Audran
 * 3) Guillaume
 * 4) Olga
 * 5) Yannick
 * 6) Coline
 * 7) Clem
 * 8) Axone
 * 9) Juliette
 * 10) Zenos (fin de journée)
 * 11) Crafty (aprem)

Dimanche 20 juillet 2014 (14h - 22h)

 * 1) Eric
 * 2) Guillaume
 * 3) Olga
 * 4) Sparkie
 * 5) Sam
 * 6) raoul
 * 7) Jordi (le soir)
 * 8) Clem
 * 9) Crafty
 * 10) Yannick
 * 11) 3DS
 * 12) Zenos
 * 13) Nico
 * 14) Coline
 * 15) Audran
 * 16) The Nihilant

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric / Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions déja ouvertes)

 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : ??

LES CHANTIERS REALISES

 * Vidage complet de méca1 et méca2 : les équements sont stockés (mais non disponibles pour utilisation ) dans les zones en travaux du lab
 * Vidage et mise sur palettes des équipements "pas à nous" : une très grande partie (> 80%) des locaux de l'Électrolab sont désormais libéré de leur contenu antécédent.
 * Et comme régulièrement une petite séquence d'écopage était nécessaire ce dimanche
 * Approvisionnement de matériaux de construction et d'un caniveau