Electrolab 2.0 : Travaux WE du 29/11/2014

= Travaux du samedi 29 et dimanche 30 novembre 2014 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et en cette période de travaux importants, le vendredi soir est aussi mis à contribution pour quelques préparatifs, travaux de réflexion et conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, le dernier lot de travaux de l'année 2014 se concentre sur la mise en service des autres zones déja constuites précédemment (méca light, élec, impression 3D) mais aussi la réalisation de nouveaux chantiers (toilettes entrée et bar). D'ici fin décembre 2014, on sera pas loin de 50% de la surface disponible entièrement aménagée et opérationnelle.

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * Zone coworking
 * 1) Fabriquer et installer les caches de tuyaux de ventilation ? (on a les plaques ?)
 * 2) installer chauffage
 * 3) moquette
 * 4) poser cornieres fenetre
 * 5) poser plinthes plafond
 * 6) monter mur double peau double rail avec porte
 * 7) deuxieme couche d'enduit pour la partie mur deja construite
 * 8) elec
 * 9) reseau
 * 10) detecteur de presence ou interrupteur
 * 11) finir faux plafond a gauche + cache incliné fond droite


 * Couloir entreprises
 * 1) ponçage puis peinture plafond
 * 2) mur gauche finir enduit+poncage
 * 3) poser éclairage


 * Zone convi
 * 1) Placo sur murs vers l'extérieur (près de la porte)
 * 2) refaire boitier de commande de la porte en propre
 * 3) Éclairage/électricité
 * 4) Ventilation ?
 * 5) peinture/retouches
 * 6) deuxieme couche de peinture mur meca
 * 7) Terminer peinture au sol
 * 8) Installer les arrêts de moquette
 * 9) finir moquette en convi
 * 10) Poser des plaques d'inox sur le chemin de roulage de la porte d'entrée


 * Zone Elec
 * 1) Carrelage
 * 2) Éclairage/électricité
 * Zone Projets
 * 1) Mise en place d'étagères (notamment pour box gerbables)
 * 2) Etiquetage des box gerbables (et remplissage avec le stuff dispo)
 * 1) Etiquetage des box gerbables (et remplissage avec le stuff dispo)


 * Zone traitement de surface
 * 1) Éclairage/électricité
 * 2) Stockage de palettes


 * Zone méca light
 * 1) mur projet/méca light : mettre le placo de l'autre coté (2 couches)
 * 2) Vider la zone pour pouvoir peindre le sol en semaine (peinture epoxy)


 * Porte d'entrée
 * 1) Boucher les trous et fissures sur la maçonnerie
 * 2) Enduit puis peinture sur la maçonnerie
 * 3) Contrôle d'accès

Installation du tableau et de l'écran de projection
 * Salle formation I


 * Bar
 * 1) meulage sol sur 2m²
 * 2) Carrelage (prévoir un joint de dilatation ?)
 * 3) ragreage dans l'entrée

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Si vous disposez de bac peinture (le terme exact est 'camion'), amenez-les on pourra bosser plus aisément (le lab n'en a que deux) Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds (? de tenir un pinceau), l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)

 * 1) Lavage de bacs à grand eau ( si le temps le permet)
 * 2) Zone elec : dépoussiérer les appareils ( si le temps le permet)
 * 3) Mise en service étude de séchage en zone impression 3D

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14h les deux jours

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjr repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.

Samedi 29 novembre 2014 ( de 14h à 22h)

 * 1) Matthieu D
 * 2) Eric
 * 3) David
 * 4) Fabrice
 * 5) Jean
 * 6) Yannick
 * 7) Jean-Luc D

Dimanche 30 novembre 2014 (14h à 22h)

 * 1) Matthieu D
 * 2) Eric
 * 3) David
 * 4) Yannick
 * 5) Raoul
 * 6) Clem
 * 7) Crafty

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 22/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 15/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 08/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 01/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 25/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 18/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 11/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 04/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 27/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 06/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 30/08/2014 Référent : ??
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * WE du samedi 06/12/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/12/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/12/2014 Référent : ??

LES CHANTIERS REALISES

 * vidage du bar en vue de travaux
 * poncage sol bar, cresement du sol en vue de placer un puisard
 * récupération palettes chez un membre
 * rangement de palettes de la zone de stockge temporaire vers la cathédrale
 * porte d'entrée : câblage domotique
 * remplissage des bacs en zone projets
 * zone coworking : peinture murs et plafond
 * couloir zone entreprises : ponçage du plafond
 * démontage et maintenance chauffage soufflant
 * cloison mécalight projet : ajout de l'isolation
 * démontage d'un panneau présentoir de matériel électrique
 * Déplacement de canapés dans la nouvelle zone convi
 * Audit de la porte box I
 * Rénovation étuve de séchage