Electrolab 2.0 : Travaux WE du 01/11/2014

= Travaux du samedi 01 et dimanche 02 novembre 2014 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et en cette période de travaux importants, le vendredi soir est aussi mis à contribution pour quelques préparatifs, travaux de réflexion et conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, le dernier lot de travaux de l'année 2014 se concentre sur la mise en service des autres zones déja constuites précédemment (méca light, élec, impression 3D) mais aussi la réalisation de nouveaux chantiers (toilettes entrée et bar). D'ici fin décembre 2014, on sera pas loin de 50% de la surface disponible entièrement aménagée et opérationnelle.

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Zone elec

 * 1) continuer la pose du carrelage

Couloir zone entreprise

 * 1) poser le placo au plafond + jointer
 * 2) Pose des éclairages
 * 3) pose de la DI
 * 4) pose du mur et de la porte

Box 1

 * 1) Ponçage des défauts du sol
 * 2) reprise de peinture (coffrage)
 * 3) Pose du faux plafond
 * 4) pose du détecteur incendie
 * 5) Pose de la moquette
 * 6) Installation du mobilier

zone coworking

 * 1) Pose de la DI
 * 2) pose du détecteur de présence
 * 3) Pose du cable d'alimentation de la ventilation (5g1.5)

zone projet

 * 1) Pose des BAES + cablage
 * 2) rabotage des portes de méca light (frottent au sol)
 * 3) Découpe et pose des cornières PVC de finition du cadre de porte
 * 4) Pose + cablage des détecteurs de présence

zone impression3d

 * 1) Passer une couche de peinture sur le mur coté fenetre

zone convi

 * 1) Pose des mousses d'isolation de la porte
 * 2) Finition du système de fermeture de la porte
 * 3) Pose des plaques de finition de la porte
 * 4) Pose du cable d'alimentation de l'éclairage extérieur
 * 5) Finition du cablage de la pompe (coté cuve)
 * 6) Continuer la peinture du plafond
 * 7) Peindre le sol (dimanche soir)
 * 8) Fixer le tuyau d'évacuation de la cuve

Murs

 * 1) mur convi/méca : poursuivre la construction
 * 2) mur projet/méca light : poursuivre la construction

Autre

 * 1) Boucher trou à rats

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds (≠ de tenir un pinceau), l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)

 * 1) [à compléter]

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14h les deux jours

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjŕ repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.

Samedi 01 novembre 2014 ( de 12h à 22h)

 * 1) Fabrice
 * 2) Matthieu D
 * 3) Vincent
 * 4) Zenos

Dimanche 02 novembre 2014 (14h à 22h)

 * 1) Matthieu D
 * 2) Remy
 * 3) Charles B => si possible je souhaite être assistant sur la tache "2. zone élec : carrelage"
 * 4) Raoul
 * 5) Zenos

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 25/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 18/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 11/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 04/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 27/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 06/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 30/08/2014 Référent : ??
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * WE du samedi 08/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 15/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 22/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 29/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 06/12/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/12/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/12/2014 Référent : ??