Electrolab 2.0 : Travaux WE du 21/11/2015

= Travaux des samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE (sauf le premier du mois, dédié aux projets des membres) avec un roulement des équipes d'encadrement.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo. Il est important de s'incrire afin de mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs.

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, des finitions et travaux résiduels sont prévus en zone elec, projets, meca light et convi. Les travaux du second semestre 2015 se focalisent désormais sur la mise en place de la chaudière avec son réseau de distribution de chaleur, le système de ventilation, la finition du bar, les toilettes à l'entrée, l'aménagement de la zone "elec" (extension) et élec avancée ainsi que les salles de traitement de surface et serveur. À prévoir aussi, plusieurs murs de séparation à construire :

- entre convi et les autres pièces;

- entre élec avancée et zone staff;

- entre zone staff et la salle info.

Avec tout ça, on atteindra facilement le début de l'année 2016 :)

LES CHANTIERS PRÉVUS
Si nécessaire, le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Rangement le dimanche soir pour que la semaine puisse repartir dans les meilleures conditions

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * Zone méca
 * 1) Isolation du mur extérieur (urgent)
 * 2) Installation des luminaires au plafond selon dossier établi le 14/11/2015 (éclairage minimal = 3x200W + full = 3*500W + plans de travail = 3*200W => Total = 2700W tubes fluo 6500k) Commencé
 * 3) Éclairage ponctuel pour machines manuelles ? (tour et fraiseuse conventionelle, touret à meuler) par exemple à l'aide de spots à ampoule BT type PAR36
 * 4) Réalisation du tableau électrique dédié à la zone
 * 5) Installation des chemins de câble selon dossier établi le 14/11/2015
 * 6) Installation des réseaux électrique (distribution de courant triphasé et monophasé)
 * 7) Installation des circuits de ventilation selon dossier établi le 14/11/2015
 * 8) Installation des circuits DI selon dossier établi le 14/11/2015
 * 9) Installation du réseau d'air comprimé avec robinets et raccords de sécurité


 * Chauffage (l'ensemble du chantier est en priorité haute)
 * 1) Réseau chaleur (poursuivre la construction) (de nouveaux tuyaux onté été livrés lundi 09/11/2015)
 * 2) Mise en place de l'aérotherme méca (épreuve OK; reste à installer le motoventilateur)
 * 3) Raccordement complet de la chaudière (l'eau, l'air, la vie :)


 * Ventilation / HVAC (l'ensemble du chantier est en priorité moyenne)
 * 1) Réépreuve 10b. de la batterie chaude modifiée (urgent). Si OK décapage des flux dans un bain d'acide citrique et peinture à la bombe (genre peinture automobile)
 * 2) Construction CTA du stock bar (y compris le système de contrôle-commande qui en assure la gestion)
 * 3) Pose des tuyaux de ventilation
 * 4) Construction de buses de soufflage pour le haut de bar
 * 5) Automatisation des registres


 * Zone traitements de surface
 * 1) Isolation du mur extérieur - Item supprimé pour le moment (à replanifier ou abandonné ?)
 * 2) Ajout de luminaires d'éclairage ponctuels


 * Départs TGBT
 * 1) Démontage de l'ancien câble (plus utilisé) d'alimentation du lab,
 * 2) Recâblage pour alimentation définitive de la zone méca


 * Bar
 * 1) Pose de la seconde partie du haut de bar
 * 2) Finitions sur les murs -> Fait 95% (Reste à poser et peindre toile de verre sous le plateau de bar côté lounge)
 * 3) Pose des meubles de bar -> Fait (Bidouille à faire pour que les portes sous l'évier puissent se fermer)
 * 4) Fixation des plans de travail -> Attente décision perco / LV
 * 5) Eclairage + faux plafond
 * 6) Plomberie bar -> 80% fait
 * 7) Plomberie départs WC
 * 8) Plomberie départ extérieur : réfléchir à l'ajout d'un voire deux anti-coup de bélier
 * 9) Fabrication d'un meuble en bois + bras déporté pour système POS


 * WC convi PMR
 * 1) Peinture toile de verre ?
 * 2) Carrelage (bas des murs ?)
 * 3) Éclairage (+ prise électrique ?)
 * 4) Plomberie
 * 5) Évacuation
 * 6) Pose du trône et mise en service de la chasse
 * 7) Pose du lavabo et installation du robinet
 * 8) Installation d'un distibuteur de savon ?
 * 9) Installation d'un distributeur d'essiue-mains ?
 * 10) Pose des barres de maintien PMR
 * 11) Installation d'un seuil de porte spécial PMR
 * 12) Installation des poignées de porte


 * WC convi
 * 1) Passage des gaines de ventilation
 * 2) Pose des nouvelles cloisons
 * 3) # Carrelage (bas des murs ?)
 * 4) Sous-couche / Toile de verre
 * 5) Peinture / vernissage toile de verre
 * 6) Plomberie + évacuation sanitaires
 * 7) Éclairage et prises électriques
 * 8) Pose des équipements sanitaires et robinetterie
 * 9) Installation d'un seuil de porte


 * Zone stock
 * 1) Réparation du rack à tôles (soudure de niveaux supplémentaires)
 * 2) Mise en place du nouveau rack de stockage des produits longs  et chargement de celui-ci avec tous les produits longs (Identifier chaque enplacement de stockage avec un code inventaire ?) Commandé le vendredi 13 novembre
 * 3) Déplacer les produits longs éparpillés un peu partout sur le nouveau rack de stockage des produits longs (en profiter pour recencer les produits dispos ?)


 * Zone découpe (ex bois)
 * 1) Transfert de la fonderie vers zone traitement de surface
 * 2) Démontage des étagères en vue de la construction du mur


 * Box entreprise n°3
 * 1) Peinture red d'un poteau (la peinture est dispo)
 * 2) Aspiration / nettoyage / remplacement de certaines dalles de moquette


 * Zone Elec (extension)
 * 1) Ajout de prises électriques et réseau (placer des goulottes de distribution au plafond) dans la partie extension
 * 2) Mise en place des paillasses puis création/montage des étagères (1 rehausse si dispo en standard, 2 étagères si réalisation sur mesure à partir de cornières) (un dessus de rehausse standard vient d,être livré)
 * 3) faut-il prévoir une modification du branchement des luminaires de la zone elec éxistante sur le nouveau tableau de distribution ?
 * 4) Une fois la paillasse RF installée en elec avancée (voir plus bas), démonter les 4 paillasses près des toilettes
 * 5) Poursuivre le vidage de l'étagère métallique en zone élec (celle qui a le meuble portecâble en TG) pour - à terme - démonter cette étagère. -> Fait 30%...
 * 6) Installation d'un seuil de porte en direction de projets


 * Zone Projets
 * 1) Initier le rangement  -> Initié...
 * 2) Transférer le contenu des nouveaux bacs de rangement dans les 2 armoires faisant face aux grangs bacs à becs vers les bonnes zones de stockage (les bacs ont déja été pré-triés selon leur contenu "élec" et "méca")


 * Porte d'entrée
 * 1) Réparation de la poignée de la porte suite tentative d'effraction -> Solution temporaire à revoir%
 * 2) Raccorder BAES (câble à tirer)


 * Elec avancée
 * 1) Enlever les deux meubles vitrines blanches du stock tampon et l'armoire placée à leur gauche
 * 2) Commencer à rationaliser (= benner :) le contenu des étagères du stock tampon (le contenu des deux meubles "vitrine" de couleur blanche)
 * 3) Isoler le mur contre lesquelles étaient placés ces meubles + le mur vers le parking et l'avancée de porte
 * 4) Installer contre le mur où se trouvaient les deux meubles vitrines blanches, deux tables paillasses (2 x 1 m, sans roulettes) l'une à côté de l'autre, puis construire sur celles-ci les étagères spéciales en acier avec linteau avant  en C (deux niveaux d'étagères acier + rails sous-étagères pour petits équipements).
 * 5) Installer les deux niveaux d'étagères spéciales en acier avec linteau avant (d'après nouveaux plans) + rails sous-étagères pour petits équipements, sur la paillasse elec RF (celle près de la fenêtre) (visserie et tablettes complémentaires ont été livrées)
 * 6) Installation de prises électriques et réseau supplémentaires; voir s'il faut un tableau électrique dédié pour la zone afin de gérer les différents types de courants disponibles en zone élec avancée (à confirmer) : secteur 230V (1 circuit protégé par paillasse, avec arrêt d'urgence), secouru (= ondulé sinus on-line) 230V, secteur isolé 230V, triphasé 400V avec arrêt d'urgence (pour paillasse "électrotechnique")
 * 7) Prévoir une descente d'air comprimé entre ces deux paillasses et finaliser la prise d'air comprimé extérieure sur le mur latéral. Relier le tuyau d'air comprimé existant au reste du réseau (probablement via élec et projets  car il y a un besoin d'air comprimé sur les deux paillasses CMS).
 * 8) Construction du mur de séparation avec porte entre zone élec avancée et zone staff
 * 9) Contre ce nouveau mur sera installé à terme une paillasse dédiée "electrotechnique" (taille 160 x 80 cm) surmonté d'au moins d'un niveau de rehausse (type de rehausse reste à définir)
 * 10) Installer une porte coupe-feu à l'entrée de la zone élec avancée (en venant d'elec)

[Étude menée le 12/11/2015 par Guillaume + Eric en prenant comme point de départ le plan de 3DS]
 * Réorganisation de la salle elec existante

[Deux aménagements cibles à 9 postes de travail ont été identifiés : le "A1" conserve un bloc de "double paillasse en vis à vis" existant en le tournant de 90° dans la pièce, ce qui facilite le câblage arrière des appareils; le "A2" met l'ensemble des paillasses contre les différents murs et interdit d'avoir sur lesdites étagères des appareils de plus d 45cm de profondeur. Dans les 2 aménagements identifiés, un large couloir est gardé vers Elec avancée]

[L'aménagement "A2" est détaillé ci-dessous]


 * 1) ÉTAPE PRELIMINAIRE : aménager a minima la zone "elec avancée" (faire les étapes 1 à 5 inclus du paragraphe "Elec avancée" ci-dessus) afin de disposer le temps de la réorg de la zone élec de trois paillasses utilisables et équipées (pas forcément équipées avec leurs appareils définitifs mais au moins un équipement standard). Une partie de la pièce élec avancée sera aussi utilisée pour stocker temporairement les matériels présents en elec et qui y retrouront une fois que la zone élec sera aménagée
 * 2) Vider les étagères du "bloc paillasse en vis à vis" 3 et 4 (le bloc le plus près de la zone "elec extension") et démonter ces étagères
 * 3) Tourner de 90° dans la pièce  le "bloc paillasse en vis à vis" 1 et 2 (le bloc le plus près des 2 armoires à tiroir verte et beige)
 * 4) Enlever les armoires posées contre le mur extérieur près de la zone "elec extension" (celles sous le tuyau d'évac)
 * 5) Isoler complètement le mur extérieur (contre le parking) [fenêtre ?]
 * 6) Conserver dans le mur ou réinstaller sur le mur isolé le réseau d'air comprimé déja en place et dont on a besoin notamment sur les paillasses CMS
 * 7) Démonter toutes les étagères beiges de la pièce (sauf celles contre le mur chimie)
 * 8) Extension du câble élec + réseau Ethernet au plafond : mettre une goulotte plastique double en partant du tableau élec jusqu'au mur des toilettes. Centrer grosso modo la goulotte entre les deux étagères métalliques beige. Équiper cette goulotte de 2 x 2 circuits (secteur + secouru) + 2 x 2 prises Ethernet.
 * 9) Placer contre le mur du parking, près de la zone "elec extension" (sous le tuyau d'évac) les deux armoires à tiroirs verts et beige  + le totem vert et beige
 * 10) Placer contre le mur du parking, en son centre, deux paillasses en tables Steelcase (160 x 80 + 80 x 80cm) (à équiper d'étagères métalliques selon schéma classique mais avec linteau avant)
 * 11) Placer contre le mur des toilettes une table paillasse 2 x 1 m (à équiper d'étagères métalliques avec linteau avant ou d'une rehausse selon ce qui est disponible)
 * 12) Placer contre le mur de la cuisine deux paillasses en tables Steelcase (160 x 80 + 80 x 80cm) (à équiper d'étagères métalliques selon schéma classique mais avec linteau avant)
 * 13) Réinstaller les boutons d'arrêt d'urgence et les raccorder au circuit ad-hoc
 * 14) Brancher les bandeaux électriques de toutes les paillasses aux goulottes fixées au plafond
 * 15) Équiper toutes les paillasses d'éclairage par bandeaux de leds étanches 12V (valider s'il faut 1,25 m ou 2,5 m de bandeau de led par poste de travail pour atteindre la luminosité normée de 600 Lux); prévoir un variateur de lumière par poste.
 * 16) Installer sur le premier étage de chaque étagère métalliques des paillasses l'équipement standard de mesure.
 * 17) Le second étage de chaque étagère métallique des paillasses est dédié au stockage identifié.
 * 18) Les meubles roulants de bureau sont équipés en outillage classique et électronique (tournevis + pinces)
 * 19) Chaque table de paillasse est équipée d'un fer à souder et d'un carreau de carrelage servant de protection de la table pour la soudure


 * Salle serveur
 * 1) Électricité salle serveur (déplacer commande luminaires, ajout de prises aux murs)
 * 2) Courant secouru (fourni par des onduleurs locaux) : ajouter un onduleur, car 60% de charge constaté au 26/07/2015


 * Système domotique
 * 1) Évolution du système : macros pour gestion rapide de la fermeture
 * 2) Évolution du système : gestion de l'éclairage en zone méca
 * 3) Évolution du système :  gestion du système DI et ventilation

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
[compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * 1) acier étiré à froid UPN 65 (taille 65 x 42mm) si pas dispo prendre UPN 50 (taille 50 x 30 environ)  besoin : 4 barres de 6 m (elec avancé 1X, elec existant 3X) ne pas couper les barres de 6m
 * 2) profilé en C acier perforé 40x20mm (éventuellement 30x15mm) en barre de 2m : 3 exemplaires pour elec avancée (ne pas couper les barres) : sert en conjonction avec un profilé perforé en L déja dispo à crée une sous-étagère pour petits appareils de mesure (garde sous plateau à prévoir : 13cm). Modèle 557500 d' ERIFLEX dispo ici. Autre article équivalent : SCHNEIDER ref NSYCNT40 code EAN: 3606480181207.
 * 3) pot de peinture de couleur erronée :  lettre RAR à siège de la GSB pour demander le remboursement a été envoyé. Suivre le dossier, voir relancer.
 * 4) [livraison perdue refaire une commande] cassette imprimable Brother blanc sur noir 12mm TZ-231; cassettes compatibles ici
 * 5) [à commander] cassette imprimable Brother blanc sur noir 9mm TZ-221; cassettes compatibles ici
 * 6) Fusibles cartouches 10,3 * 38mm  pour installation électique (1 lot de 10 en T4A) pour la fraiseuse Dufour
 * 7) Plaques de mousses conductrices (30 x 30 cm)  10 pièces
 * 8) barre de seuil sans vis apparente pour une hauteur de 22 à 18mm, longueur 2m (appro Eric)
 * 9) 1X barre de seuil sans vis apparente pour toilettes convi (hauteur 25 à 30mm) longueur 1m (appro Eric)
 * 10) 1X barre de seuil à inclinaison normée pour personnes à mobilité réduite, longueur 1m
 * 11) 2X fenêtre intérieure 2 x 1 m PVC (appro Eric)
 * 12) (l'ensemble du chantier est urgent) plaque de plâtre avec isolation (quantité à préciser)
 * 13) 2 paquets d'oxydrine
 * 14) Acide citrique en poudre (1 paquet)

Autres activités non prioritaires à faire en semaine pour aider

 * Recencement, vérification et mise en service d'appareils de mesure (notamment des alimentations stabilisées)
 * Réhabilitation soudeuse à point ARO
 * Recensement de l'arrivage de forets
 * Rangement de l'arrivage de visserie (suite vente aux enchères)
 * Rangement composants électroniques et associés
 * 1) Vidage d'un tiro clas beige/brun  (2 troirs de composants actifs à ranger sur des mousses antistatique) : le tiro clas est ensuite réorganisé et va en élec avancée.
 * 2) tri des composantqs actifs dans les cartons sous les paillasses (il y a eu un nouvel arrivage récemment)
 * 3) vidage complet du totem II (celui de couleur grise)-> Fait 70%...
 * 4) meuble Tiro Clas beige : ranger le contenu qui n'est pas destiné à rester dans ce meuble
 * 5) lavage de tiroirs de rangement -> Fait 60%...
 * 6) rangement de la visserie spécial "électronique" et des cosses  -> Fait 85%...


 * Rangement méca
 * 1) Poursuivre la rationalisation du rangement "visserie" (notamment avec le articles temporairement stockés en zone projet et les 4 vieux meubles à tirois actuellement posés au sol)
 * 2) Création et remplissage des tiroirs visserie M3, M5, M6, et M8 du meuble Tiro Clas
 * 3) Le tiro-clas vert désormais vidé est donné à la méca (récupérer les 2 tiroirs manquants)


 * Presse hydraulique d'atelier
 * 1) Achats des pièces et accessoires complémentaires pour la remise en service
 * 2) Remonter la presse -> Fait 80%...


 * Scie à ruban métal Knuth : réinstallation du fin de course qui arrête la scie en position basse

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds, l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ORGANISATION
Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14 h le samedi, dès 14h le dimanche

Fermeture : En soirée les deux jours...

Repas au lab
Comme d'habitude, un repas est servi gratuitement aux personnes qui viennent participer aux travaux d'aménagement du lab.

Samedi : <à définir> Dimanche : <à définir>

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h de présence : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir. C'est balo :(
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 12 équivalents temps complets chaque jour soit 15-18 personnes.

Samedi 21 novembre 2015 (de 14h à 22h)

 * 1) Raoul
 * 2) Ellyan
 * 3) Crafty
 * 4) Yannick
 * 5) Eric
 * 6) Steve
 * 7) Martin
 * 8) Zenos
 * 9) Jordi

Dimanche 22 novembre 2015 (14h à 20h)

 * 1) Eric
 * 2) Vincent
 * 3) GRX
 * 4) Guillaume
 * 5) Crafty
 * 6) Ellyan
 * 7) Béatrice
 * 8) Martin
 * 9) David
 * 10) Olga
 * 11) Jordi

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 14/11/2015
 * WE du samedi 07/11/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 31/10/2015
 * WE du samedi 24/10/2015
 * WE du samedi 17/10/2015
 * WE du samedi 10/10/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 03/10/2015
 * WE du samedi 26/09/2015
 * WE du samedi 19/09/2015
 * WE du samedi 12/09/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 05/09/2015
 * WE du samedi 22/08/2015
 * WE du samedi 15/08/2015
 * WE du samedi 08/08/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 01/08/2015
 * WE du samedi 25/07/2015
 * WE du samedi 18/07/2015
 * WE du samedi 11/07/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 04/07/2015
 * WE du samedi 27/06/2015
 * WE du samedi 20/06/2015
 * WE du samedi 13/06/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 06/06/2015
 * WE du samedi 30/05/2015
 * WE du samedi 23/05/2015
 * WE du samedi 16/05/2015
 * WE du samedi 09/05/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 02/05/2015
 * WE du samedi 25/04/2015
 * WE du samedi 18/04/2015
 * WE du samedi 11/04/2015
 * WE du samedi 04/04/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/03/2015
 * WE du samedi 21/03/2015
 * WE du samedi 14/03/2015
 * WE du samedi 07/03/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/02/2015
 * WE du samedi 21/02/2015
 * WE du samedi 14/02/2015
 * WE du samedi 07/02/2015
 * WE du samedi 31/01/2015
 * WE du samedi 24/01/2015
 * WE du samedi 17/01/2015
 * WE du samedi 10/01/2015
 * WE du samedi 20/12/2014
 * WE du samedi 13/12/2014
 * WE du samedi 06/12/2014
 * WE du samedi 29/11/2014
 * WE du samedi 22/11/2014
 * WE du samedi 15/11/2014
 * WE du samedi 08/11/2014
 * WE du samedi 01/11/2014
 * WE du samedi 25/10/2014
 * WE du samedi 18/10/2014
 * WE du samedi 11/10/2014
 * WE du samedi 04/10/2014
 * WE du samedi 27/09/2014
 * WE du samedi 20/09/2014
 * WE du samedi 13/09/2014
 * WE du samedi 06/09/2014
 * WE du samedi 30/08/2014
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014
 * WE du samedi 02/08/2014
 * WE du samedi 26/07/2014
 * WE du samedi 19/07/2014
 * WE du samedi 12/07/2014
 * WE du samedi 05/07/2014
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants
NB: pour toutes les pages où le lien est fonctionnel, les inscriptions aux travaux sont déja ouvertes aux dates indiquées.


 * WE du samedi 28/11/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 05/12/2015
 * WE du samedi 12/12/2015
 * WE du samedi 19/12/2015

LES CHANTIERS REALISES

 * Toilettes convi PMR : peinture (désormais terminé)
 * Presse à vis 80 tonnes : déplacement en zone méca lourde, pour stockage
 * Zone traitement de surface : installation d'armoires et d'étagères
 * Zone traitement de surface : utilisation temporaire de la zone pour le stockage fonderie
 * Zone stock : désormais entièrement évacuée et prête à accueillir le nouveau rack de stockage
 * Zone méca : rangement et évacuation des trucs inutiles (+ déplacement de certains équipements pour créer un couloir d'accès temporaire)
 * Audit de luminaires en vue de leur installation s'ils sont OK
 * Zone méca : mise en place de luminaires au plafond (avancement : 15%)
 * Évacuation de meubles de bureau dont on a plus besoin
 * Bar : création d'un meuble support pour le lave-verre (en cours)
 * CTA : épreuve d'un aérotherme (une soudure trop faible a été réparée), réépreuve à faire
 * Audit d'un mini-compresseur HS recu "en l'état" : l'appareil a du tomber et l'un des raccords de cuve est endommagé : réparation puis réépreuve à faire.
 * Zone de stockage temporaire électricité bâtiment : rangement et évacuation des objets inutiles
 * Tri de la visserie récemment arrivée
 * Zone élec avancée : les vitrines blanches "tampon de sortie" ont été vidées