Electrolab 2.0 : Travaux WE du 09/08/2014

= Travaux du samedi 09 et dimanche 10 août =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et cet été, le vendredi soir aussi, pour quelques préparatifs et travaux de réflexion conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

LES CHANTIERS PRÉVUS

 * Percement de la fenêtre de la salle "impression 3d"
 * Percement de l'ouverture pour la porte de la zone méca
 * Percement de l'ouverture pour la porte de la salle "traitement de surface"
 * Complétions des murs "workshop 1/2" et "méca light"
 * Scellement de la porte d'accès à la buvette
 * Montage de murs

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes. Le

Samedi 09 août 2014 ( de 14h à 22h)

 * 1) Fabrice
 * 2) Jnat (à partir de 10h, rangement, petites taches puis du lourd)
 * 3) Laurent d
 * 4) Guillaume
 * 5) Crafty
 * R.
 * 1) Zenos
 * 2) 3dsman (matin)
 * 3) Olga (après-midi)
 * 4) F4GRX
 * 5) Martin
 * 6) Pilou (Avec un gâteau)

Dimanche 10 août 2014 (14h - 22h)

 * 1) Guillaume
 * 2) Crafty
 * 3) Zenos
 * 4) 3dsman
 * 5) raoul le #FF1493
 * R.
 * 1) Martin
 * 2) Pierre G.

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric / Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 30/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 06/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 27/09/2014 Référent : ??

LES CHANTIERS REALISES

 * Percement de la fenêtre de la zone "impression 3d"
 * Mise en big-bag des déblais du trou (6 big-bag) et des gravats (2 big-bag)
 * Remise en service de l'éclairage temporaire de la zone "entreprise"
 * Finitions des murs de séparation workshop1 / worshop 2
 * Démontage de l'ancien éclairage de la zone "workshop 1"
 * Pose de l'éclairage (définitif) du TGBT
 * Pose d'étagères et organisation de rangements en zone "stock"
 * Démontage des palettes en espace coworking
 * Démolition des murs en espace coworking


 * Finition du mur de la zone "meca light"
 * Passage d'un orage sans que le lab ne soit innondé
 * Début du montage des murs TGBT / impression 3d et impression3d / convi
 * Scellement de la porte de la buvette
 * Scellement de la porte de la zone "workshop 1"