Electrolab 2.0 : Travaux WE du 08/03/2014

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Cette semaine, pas de travaux, mais opération de récupération ! 100 (cent) mètres cubes estimés de matériel (occupaient 1000m² de bureaux) sont à récupérer à Levallois, pour équiper le lab v2. Une équipe sera sur place pour préparer le déplacement (tri, mise en cartons, palettes), une au lab pour organiser la réception et stockage de ce matériel.

Si vous avez, pensez à amener vos gants et des chaussures de sécurité. Même si on va en louer, amenez aussi visseuse et embouts, planche de déménageur...

ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif : Meublons...

Par ordre de priorité :
 * 1) Ne laisser que du papier derrière nous
 * 2) Si on a envie de laisser d'autres trucs que du papier, voir priorité 1 : on palétise, et on emporte
 * 3) Récupérer et mettre en place les plots de réservation de parking (formulaire transmis à la police municipale de Levallois)
 * 4) Dès le vendredi soir, organiser le vidage des étagères et constituer une zone logistique au plus près du monte-charge
 * 5) Effectuer un premier tri au travers de la constitution des palettes
 * 6) Démonter les meubles, mettre les vis dans les sachets prévus à cet effet, et les scotcher aux planches

et....

'''Ne laisser que du papier derrière nous ! (c'est un engagement de notre part auprès de la boîte qui déménage)'''

consommables
Stuff pour emballer et identifier :

Commandé (livré le mercredi 5/03) :
 * 120 cartons double épaisseur de 60 x 40 x 40 cm
 * 36 rouleaux de ruban adhésif polypropylène
 * 6 rouleaux de film étirable Manuel 300 m 450 mm 20 microns
 * 3 pistolets dévidoirs pour ruban adhésif
 * 25 cornières en carton

On avait en stock :
 * sachets plastiques à zip pour visserie

A acheter :
 * Cartons supplémentaires (dimensions 60 x 60, modèle "lourd")
 * marqueurs et bombe de peinture
 * mousse d'emballage en rouleau (ou feuilles de plastique à bulles)
 * piles AA pour TW

(fabrice: j'ai 3 rouleaux de film et un dévidoir) -> faut les prendre alors ! :) je les amènes au lab vendredi soir

Récupération
Il nous faut des palettes:
 * Taille requise: standard (120x80), état correct.
 * Nombre requis: une vingtaine+

Location/emprunt

 * [Loué] camion 20m^3 avec haillon
 * [Prêté] camion 17T posé sur place demain soir
 * [Prêté] 2 camions 20m^3 un avec haillon, et l'autre sans, mais dispos que les nuits et le dimanche
 * visseuses (2 en loc, 2 fournies par JL, 2 fournies par Eric, )
 * [Loué] 2 planches de déménageur

En extérieur à Levallois

 * Réservation places parking
 * Livraison outils, cartons, palettes, ...
 * Installation camp de base (bouffe, matériel logiqtique, multiprises pour les chargeurs de visseuses...)
 * Repérage/marquage/inventaire
 * Préparation cartons
 * Préparation palettes
 * Préparation meubles & objets volumineux pour déplacement

Au lab

 * compactage et préparation de l'espace pour stockage

ORGANISATION ET REPAS
Les achats sont effectués préalablement.

Les repas seront préparés et pris en commun sur place. Pas d'inscription requise. Attention, étant donné qu'une bonne part des équipes seront hors du lab, des repas "mangeable sur théâtre d'opération" sont prévus : cakes, tartes, quiches, ...
 * Samedi midi
 * Samedi soir
 * Dimanche midi
 * Dimanche soir

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Responsable récup' du WE : Matthieu

Responsable catering du WE : Clmnt

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Pour faciliter la gestion des horaires de tout le monde pendant ce long week-end, merci de vous inscrire sur le framadate et d'enlever votre pseudo ici si vous etiez déjà inscrits

Plages horaires de prédilection (mais venez quand vous pouvez, même pour quelques heures seulement entre le cours d'aqua-poney et d'aéro-macramé) :

PROGRAMME DU WE
Vendredi soir 7 mars 2014
 * Briefing 19h au lab
 * Départ groupé vers Levallois

Samedi 8 mars 2014
 * Briefing ??h au lab
 * Départ groupé vers Levallois
 * Midi : départ au plus tard du grand camion pour le lieu de stockage temporaire.

Dimanche 9 mars 2014
 * Briefing ??h au lab
 * Départ groupé vers Levallois



ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
 * WE du samedi 01/03/2014  Référent : David
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

Suivant :
 * WE du samedi 15/03/2014   Référents : ?

CHARGE CONSTATEE
84 j/h (10 personnes en moyenne sur 59 heures), le framadate (théorique) donne 89 j/h