Electrolab 2.0 : Travaux WE du 26/07/2014

= Travaux du samedi 26 et dimanche 27 juillet =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et cet été, le vendredi soir aussi, pour quelques préparatifs et travaux de réflexion conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Le démantèlement des locaux de l'Électrolab 1.0 s'est poursuivi le week-end dernier avec le vidage complet des zones Méca 1 et Méca 2 dont les locaux seront utilisés à d'autres desseins. Pour le moment, ce qui a été débarassé de ces zones n'est pas remis en service : l'atelier de mécanique est donc indisponible pour quelques semaines. De même près de 300m² de locaux ont été vidés de leur contenu (appartenant au locataire précédent) le week-end dernier.

Les matériaux de construction étant désormais approvisionnés, ce week-end est un spécial brick and mortar avec poursuite de la construction de plusieurs murs (certains sont déja commencés). Comme dimanche dernier était une journée "sans", le chantier de construction se poursuit avec les mêmes objectifs. Une salle de formation (avec des cloisonnements éventuellement temporaires) est également à préparer. Comme d'habitude, en plus des travaux de construction à propremementr parles, une foule d'activité alternatives ou complémentaires ont besoin de bonnes volontés pour se concrétiser. De toutes façons, tôt ou tard, il faudra les solder.

Voir aussi la page spéciale "Coup de booster de l'été 2014 sur la construction du lab 2.0

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de constuction et réhabilitation

 * Construction mur adosse TGBT [FAIT] Le mur auquel les armoires s'adossent est terminé samedi 26. La construction du second mur et de la porte est à planifier, mais après mise en place définitive des équipement
 * Construction murs salle de formation [EN COURS] Deux des trois murs à construire sont à mi-hauteur samedi 26, linteau de porte coulé le dimanche 27, reprises nécessaires pour scellement porte coupe-feu
 * Construction murs établi [EN COURS] reste une rangée de parpaings à poser
 * Mise en place de cloisonnement temporaire pour le 31/07 si nécessaire (utilise les cloisons en bois restantes) [A FAIRE MARDI]
 * Mise en place de contre-mesures flooding [EN COURS] Etudes préalables sur la porte lancées samedi
 * Mise en place TGBT [EN COURS] Armoires et onduleur en place, démontage du contenu des armoires effectué

Préparatifs pour chantiers futurs

 * Préparer par meulage une surface de test pour essais de produits de vitrification du sol (2m² suffisent) [EN COURS] Mélange de produit test réalisé, l'application est repoussée pour vérifier demain s'il n'y a pas d'incompatibilité (précipitation dans le mélange etc)...
 * Dessin sur plan de l'aménagement fin des cloisons bar / stock bar / BOX1 et leurs accès [FAIT] Plan sensiblement modifié à ce niveau car un roulpratique ne passait pas
 * Coulage de linteaux de fenêtres [EN COURS] Un premier linteau coulé dimanche. Un par week-end devra être réalisé pour tenir le planning.

Démontage, manutention et déménagements

 * Démonter la porte de garage "Méca 1" et la porte méca 2 [URGENT : à faire mardi ou jeudi soir] FAIT samedi 26 matin
 * Vider ce qu'il y a sous l'escalier [URGENT : à faire mardi ou jeudi soir] FAIT mardi 22
 * Vider la zone fernée par le grillage bleu et transport des équipements restants de l'ancien locataire [EN COURS] Premier voyage effectué dimanche, un second sera nécessaire semaine suivante
 * Destruction de murs supplémentaires (selon plan modifié le 24/07) [EN COURS] Découpe du bar terminée dimanche
 * Apporter (une partie des) gravats à la déchetterie ou dans une benne [FAIT] Première benne pleine samedi 26 au soir. Une seconde benne est commandée pour la semaine suivante
 * Manutention de toutes les palettes IT vers la future salle serveur [FAIT]
 * Manutention de la table de réunion vers la future salle CA [FAIT]

Chantier "préparation ventes"
Objectif : tout ce qui ne sert pas est à vendre (ou à jeter), en conséquence il faut recenser et préparer ce matériel pour qu'il puisse être vendu.

Le plus efficace pour mener à bien un tel chantier est de former des groupes de travail ayant chacun une tâche dédiée et précise : manutentionnaires, logisticiens (optimisation et organisation des rangements) inventoristes, photographes, réparateurs, documentalistes (recherche d'infos), rédacteurs des offres/argumentaires de vente, publieurs Internet).


 * 1) Inventaire et réagencement du stock meubles de la cathédrale en vue de vente sur internet
 * 2) Inventaire des autres équipements à vendre en vue de vente sur internet

Chantiers d'aménagement

 * Branchement d'un luminaire à tube fluorescent sur le mur de la zone électrotechnique temporaire (le luminaire est préparé sur la table, il faut aussi le fixer au mur)
 * Pose de chemins de câble du coté du TGBT et découpe à faire dans les murs pour passages de câbles (voir plan)
 * Les étagères situées à proximité de la zone électrotechnique temporaire ont besoin de niveaux supplémentaires : récupérer au moins 6-10 étagères clipsables en barreau d'acier (si dispo) pour les étagères de droite (les plateaux en MDF fins sont dispo).
 * Pour les étagères de gauche à proximité de la zone électrotechnique temporaire, utiliser des équerres et des planches de récupération en mélaminé (ou autre) pour ajouter des niveaux supplémentaires
 * Réseau d'air comprimé : recencer les raccords rapides manquants et défectueux. Commander ce qui manque (prévoir du rab). Prevoir aussi le matériel pour étendre le réseau d'air comprimé de manière provisoire (tuyaux air comprimés souples) vers les nouvelles zones temporaires déja en place (électrotechnique et méca notamment)

Chantiers de systèmes d'information
À noter que la page ListeMatosPourDemarrer propose une catégorisation plus compacte du contenu des paillasses, du moins en ce qui concerne le petit outillage. Seuls deux catégories existent : "élec" d'une part et "elec+ et RF" d'autre part, ce qui est suffisant pour le périmètre indiqué ci-avant. La page inclut pour le moment la gestion du stock : on peut la conserver sur la page dédiée aux paillasses ou - à terme - la gérer ailleurs sur un serveur de fichiers.
 * sur le wiki : la page ListeMatosPourDemarrer dont le titre n'a plus de sens, peut être supprimée complètement: son contenu est à déplacer vers PaillassesElecContent et/ou Workbench_tools (d'ailleurs ces deux pages pourraient aussi être fusionnées)

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * [A COMMANDER] courroie plate pour vélo Le modèle reçu le 25/07 ne convient pas... Trouver la bonne référence
 * [APPROVISIONNÉ] prise secteur pour vélo
 * un thermique ABB pour le compresseur (modèle ?)
 * Rondelles plates M10 (il n'en reste plus une)
 * Consulter aussi la liste des petits achats qui se trouve sur le frigo
 * Pissettes de laboratoire (10 à 20 pièces)
 * [COMMANDÉ] outils de meulage pour sol
 * vitres pour B2
 * [APPROVISIONNÉ] 3 palettes de parpaing
 * [APPROVISIONNÉ] 3 bags de 400kg de sable
 * [APPROVISIONNÉ] 6 sacs de 35kg de ciment à bâtir NF
 * [APPROVISIONNÉ] 1 longueur supplémentaire de caniveau
 * 1 rehausse supplémentaire pour le bac de pompe

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * Bétonneuse -> Prêt SDM
 * Si vous disposez de bac peinture (le terme exact est 'camion'), amenez-les on pourra bosser plus aisément (le lab n'en a que deux)
 * Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds, EPI obligatoire (chaussures, gants, masque et casque).

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)

 * Poursuite du démontage du monte-charge
 * Audit des équipements paillasses élec ( tournevis FAIT, multimètres, fers à souder,...) puis commande des pièces de rechange ou complémentaires en vue de la remise en état.
 * Audit et réparation tour CNC (carte de commande moteur défectueuse, carte de commande d'un servo qui a une panne thermique)
 * Fraiseuse CNC 4 axes : nettoyage externe (grilles de ventilateurs,...)
 * Démontage matériel électrique (petits boitiers électriques à démonter : les équipements inclus sont à ranger en zone électrotechnique (temporaire) Voir samedi avec Pitrak pour le détail des travaux. Certains flights de démonstration sont également vider (du moins partiellement). Le détail des travaux est listé sur le tableau de la zone électrotechnique temporaire.
 * Recensement et marquage des bacs du matériel électrique (en zone électrotechnique temporaire)
 * Remise en état tapis roulant, montage de la courroie du vélo d'appartement, dès que celle-ci est disponible.
 * cui sine : continuer d'identifier les emplacement de rangement des différents ustensiles (utiliser des étiquettes résistant à l'eau ou utiliser un markeur)
 * Déplacer le contenu du chariot à roulettes "Fried" vers l'étagère "vente" de Juju. Le contenu des deux flighs avec autocollants (notamment les multiprises) sont à ranger dans leur stockage principal
 * Créer un carton "capteurs et automatismes" qui regroupe tout doucement ces contenus aujourd'hui dispersés (notamment en zone rangement élec et en paillasse fonderie, notamment) Le contenu de ce carton : capteurs industriels de tous types et systèmes de visualisation et de contrôle afférents.
 * Déplacer les 2-3 transfos restants en zone rangement élec vers la zone électrotechnique temporaire
 * Monter quelques cartobacs en zone convi pour que les membres qui n'en possèdent pas puissent se les attribuer.
 * Regrouper les appareils de mesure dispersés à proximité de la zone électrotechnique temporaire. Les recenser et les ranger sur la palette existante qui doit être filmée.

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : 20h le vendredi, 8h le samedi, 14h le dimanche

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : Yannick

Responsable catering du WE : Clem

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes. Le vendredi soir : 3-6 personnes.

Vendredi 25 juillet 2014 (de 20h à 0h)

 * 1) Zenos
 * 2) Patrick
 * 3) 3DS

Samedi 26 juillet 2014 ( de 14h à 22h)

 * 1) David
 * 2) Fabrice
 * 3) Olga
 * 4) Audran
 * 5) Yannick
 * 6) Crafty
 * 7) Coline
 * 8) Clément
 * 9) Guillaume
 * 10) 3DS
 * 11) Jordy
 * 12) Zenos

Dimanche 27 juillet 2014 (14h - 22h)

 * 1) Sam
 * 2) David
 * 3) Charles / chachax
 * 4) Laurent
 * 5) Yannick
 * 6) Coline
 * 7) Crafty
 * 8) Guillaume
 * 9) Zenos
 * 10) Raoul le rose
 * 11) Seeeeeeeeeeeeeeeeb the pink
 * 12) Tom
 * 13) Patrick
 * 14) Anne-So

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric / Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : ??
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 30/08/2014 Référent : ??

LES CHANTIERS REALISES

 * Evacuation des gravats vers la benne
 * Montage de murs en zones workshop et projet
 * Installation d'équipement en zone TGBT pour mesures