Electrolab 2.0 : Travaux Semaine du 18/08/2014

= "Semaine" de travaux du vendredi 15 août au dimanche 24 août =

Semaine exculsivement réservée aux travaux ! Pas d'ouverture du lab pour projets personnels les mardi 19 et jeudi 21 août.

LES CHANTIERS PRÉVUS

 * Percement et pose des fenêtre de la zone entreprise
 * Avancement des murs en cours
 * Ponçage du sol des projet et convi + traitement du sol
 * Pose du câble d'arrivée électrique
 * Avancement du TGBT
 * Préparer les plafonds de la zone entreprise (nettoyage, rebouchage)et convi

INSCRIPTIONS

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes.

Vendredi 15 août 2014 (14h-minuit)

 * 1) Fred
 * 2) Fabrice
 * 3) David
 * 4) Yannick
 * 5) Crafty
 * 6) Ellyan
 * 7) Guillaume

Samedi 16 août 2014 (8h-minuit)

 * 1) Fred
 * 2) David
 * 3) Zenos
 * 4) Fabrice
 * 5) Yannick
 * 6) Clément
 * 7) Crafty
 * 8) Ellyan
 * 9) Guillaume
 * 10) Anneso
 * 11) Mickay (jusqu'a 20-21h probablement) (permis B et p'tite tututre)
 * 12) Laurent d
 * 13) Raoul (10h)
 * 14) Audran (12h)
 * 15) Teguest

Dimanche 17 août 2014 (14h-22h)

 * 1) Fred
 * 2) David
 * 3) Zenos
 * 4) Yannick
 * 5) Clément
 * 6) Crafty
 * 7) Ellyan
 * 8) Guillaume
 * 9) Anneso
 * 10) Matthieu
 * 11) Olga
 * 12) Teguest

Lundi 18 août 2014 (9h-21h)

 * 1) Zenos
 * 2) Yannick
 * 3) Thierry
 * 4) Clément
 * 5) Crafty
 * 6) julien Len
 * 7) Ellyan
 * 8) Guillaume
 * 9) Matthieu
 * 10) Jihell
 * 11) Teguest
 * 12) Didier

Mardi 19 août 2014 (9h-minuit)

 * 1) Zenos
 * 2) David (en soirée)
 * 3) Yannick
 * 4) Thierry
 * 5) Clément
 * 6) Crafty
 * 7) Ellyan
 * 8) Guillaume
 * 9) Matthieu
 * 10) Anneso
 * 11) Guillaume A (20h-minuit)
 * 12) julien Len
 * 13) Teguest

Mercredi 20 août 2014 (9h-21h)

 * 1) Zenos
 * 2) Yannick
 * 3) Thierry
 * 4) Clément
 * 5) Crafty
 * 6) Ellyan
 * 7) Guillaume
 * 8) Matthieu
 * 9) julien Len
 * 10) Teguest
 * 11) UPMC guys

Jeudi 21 août 2014 (9h-minuit)

 * 1) Damien H
 * 2) Zenos
 * 3) David (en soirée)
 * 4) Yannick
 * 5) Thierry
 * 6) Clément
 * 7) Crafty
 * 8) Ellyan
 * 9) Guillaume
 * 10) Matthieu
 * 11) julien Len
 * 12) Didier

Vendredi 22 août 2014 (9h-21h)

 * 1) Zenos
 * 2) Fabrice
 * 3) Yannick
 * 4) Thierry
 * 5) Clément
 * 6) Crafty
 * 7) Ellyan
 * 8) Guillaume
 * 9) Matthieu
 * 10) julien Len

Samedi 23 août 2014 (8h-minuit)

 * 1) Zenos
 * 2) Fabrice
 * 3) Yannick
 * 4) Thierry
 * 5) Clément
 * 6) Crafty
 * 7) Guillaume
 * 8) Matthieu
 * 9) Teguest
 * 10) UPMC guys
 * 11) Didier

Dimanche 24 août 2014 (14h à 22h)

 * 1) Yannick
 * 2) Thierry
 * 3) Clément
 * 4) Guillaume
 * 5) Matthieu
 * 6) Coline
 * 7) Guillaume (un autre ! :p)
 * 8) Teguest
 * 9) Didier

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : Zenos / Crafty
 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric / Zenos / Crafty / Yannick
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * WE du samedi 30/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 06/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 27/09/2014 Référent : ??

LES CHANTIERS REALISES

 * Câblage armoire entreprises
 * Câblage armoire formation
 * Câblage armoire convi (en cours)
 * Pose faux plancher TGBT (en cours - 50% effectué)
 * Pose chemin de câble principal et entrée dans TGBT
 * Audit PFC (reste à auditer les condensateurs)
 * Déménagement projet pour ponçage futur
 * Remplacement linteau fenêtre impression 3D
 * Pose fenêtre impression 3D
 * 1e couche peinture formation 1
 * 1e couche de peinture mur formation 1 / projet
 * 1e couche de peinture mur méca light
 * perçage accès traitement de surface
 * destruction mur coworking
 * perçage mur méca
 * fin de la destruction IEAG (récupération des portes pour impression 2D)
 * pose fenêtre + grille + film coworking
 * pose fenêtre + grille + film box entreprise 1
 * pose fenêtre + grille box entreprise 2 (à terminer : pose film et déplacement de la 4e patte de fixation de la grille)
 * isolation coworking
 * isolation entreprise 1
 * isolation entreprise 2
 * isolation formation 1
 * enfouissement de la cuve, plomberie & élec associée (à terminer : béton de reconstruction de la dalle à couler)
 * pose des éclairages en zone formation 1
 * Réfection et remontage des luminaires extérieurs
 * placo coworking
 * placo entreprise 1
 * encadrement fenêtre coworking
 * Faux plafond suspendu BA13 décalé devant fenêtre coworking
 * 1e couche de peinture impression 3D (retouche à faire au plafond)
 * Evacuation de 3x12m^3 de gravats
 * Achat d'équipements électriques manquants
 * Rebouchage de centaine de trous
 * réparation du mur de carreaux de plâtre du bar
 * construction du mur de séparation bar/entreprise 1
 * construction du mur TGBT/vestiaire
 * construction du mur TGBT/impression 3D
 * construction du mur formation/projets
 * nettoyage haute pression coworking
 * nettoyage haute pression entreprise 1
 * nettoyage haute pression entreprise 2
 * nettoyage plafond convi (en cours)
 * Correction du scellement de la porte accès bar
 * Nettoyage du contenu des futurs sanitaires convi pour anticipation du début des travaux
 * Approvisionnement de six lavabos pour les sanitaires (48€ le lot à Emmaüs Egletons)
 * Démontage de la porte convi/projet
 * Travaux de modification / préparation pour raccordement des armoires TGBT