Electrolab 2.0 : Travaux WE du 22/11/2014

= Travaux du samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et en cette période de travaux importants, le vendredi soir est aussi mis à contribution pour quelques préparatifs, travaux de réflexion et conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, le dernier lot de travaux de l'année 2014 se concentre sur la mise en service des autres zones déja constuites précédemment (méca light, élec, impression 3D) mais aussi la réalisation de nouveaux chantiers (toilettes entrée et bar). D'ici fin décembre 2014, on sera pas loin de 50% de la surface disponible entièrement aménagée et opérationnelle.

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation
Par ordre de réalisation

Automatisme de la porte d'entrée
Voir Crafty pour les références


 * 1) Cabler les fin de course du rideau
 * 2) Poser un lecteur RFID à l'extérieur + le cabler
 * 3) Poser les cables sur la porte pour la gache electrique (voir Zenos pour le connecteur)
 * 4) Passer les cables dans la goulotte (cf "pose de goulotte en convi)

Zone traitement de surface

 * 1) Finir de vider la zone
 * 2) Nettoyer le sol
 * 3) Optionnel : Poser les neons
 * 4) Remplir de palettes

Zone vestiaire

 * 1) Trier / dégager les palettes

Zone convi

 * 1) Dégager la zone "convi" en vue de la peinture du sol
 * 2) Dégager la zone "accueil" en vue de la pose de moquette
 * 3) Peinture des murs
 * 4) Pose des goulottes electrique au plafond (voir Zenos pour détail)
 * 5) Finir l'enduit sur le mur convi / Meca
 * 6) Finir la peinture de sol (samedi soir et dimanche soir)

Couloir coworking

 * 1) Pose du placo au plafond
 * 2) Enduire le placo au plafond
 * 3) Finir l'enduit du mur de la porte (Attention aux joints coupe feu, voir Zenos)

Zone stock

 * 1) Dégager les poteaux telescopiques
 * 2) Placement d'étagères

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * 1) Placo : 35 plaques
 * 2) Goulottes elec 40x40 : 7 (20% moins cher chez brico)
 * 3) Goulottes elec 60x40 : 6 (20% moins cher chez brico)

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)

 * 1) [à compléter]

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14h les deux jours

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjr repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.

Samedi 22 novembre 2014 ( de 11h à 22h)

 * 1) Eric (à partir de 12h30)
 * 2) Guillaume
 * 3) Crafty
 * 4) Zenos
 * 5) Raoul (14h)
 * 6) 3dsman
 * 7) Julien
 * 8) Fabrice
 * 9) Vincent
 * 10) Olga
 * 11) Ellyan
 * 12) Axone
 * 13) Laurent D
 * 14) Jean-Jacques
 * 15) Clem

Dimanche 23 novembre 2014 (14h à 22h)

 * 1) Fred
 * 2) Eric
 * 3) Guillaume
 * 4) Zenos
 * 5) Ellyan
 * 6) David2
 * 7) Crafty
 * 8) Clem
 * 9) 3DSman
 * 10) Julien
 * 11) Teguest
 * 12) Saya
 * 13) Vincent
 * 14) Xavier
 * 15) Olga
 * 16) Laurent D

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 15/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 08/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 01/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 25/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 18/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 11/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 04/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 27/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 06/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 30/08/2014 Référent : ??
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * WE du samedi 29/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 06/12/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/12/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/12/2014 Référent : ??

LES CHANTIERS REALISES

 * Câblage et programmation automatisme porte d'entrée, mise en place et réglage des contacteurs, capteurs et boutons poussoirs
 * Peinture sol convi
 * Domotique espace entreprise : poursuite du câblage
 * Box entreprise 2 : connection du convecteur.
 * Peinture murs et poteaux convi
 * Essais de mise en oeuvre d'un imprimante à étiquettes
 * Ponçage mur convi/méca, sous couche peinture.
 * Automatisme de gestion de la pompe de relevage : câblage complémentaire
 * Couloir zone entreprise : peinture, placoplatre au plafond (masticage/ponçage), préparation de l'éclairage
 * Rangement en méca lourd, réorganisation de l'espace en zone projet
 * Mise en service des tiroirs obliques pour membres
 * Réalisation d'une trappe de visite pour la cuve de rétension d'eau
 * Ajustement du rideau d'entrée et nettoyage des glissères
 * Lavage à grande eau de bacs gerbables
 * Nettoyage de dessertes de bureau
 * Maintenance sur machine à coudre
 * Essais de mise en service d'une machine à tricoter