Electrolab 2.0 : Travaux WE du 15/02/2014

Pas de travaux ce WE : reporté aux 22 et 23 février car pas assez d'inscrits

INTRODUCTION
Pas de travaux ce WE : reporté aux 22 et 23 février car pas assez d'inscrits

Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Déja le quatrième WE de travaux! Les locaux actuels disposent désormais d'une annexe provisoire. Beaucoup de rangement et de préparatifs ont déja été réalisés. Ce WE, les chantiers sur poursuivent tous azimut tant du coté construction que équipement.

Les modalités de travaux étant gérés semaine par semaine, le programme de cette séquence est toujours susceptible de changer jusqu'au tout dernier moment... Mais n'ayez crainte : quoi qu'il arrive, il y aura besoin d'au moins 10-12 personnes ETP par jour !

ACTIONS PRIORITAIRES
Objectif : Ouvrir...

Par ordre de priorité

Chantiers principaux de constuction et réhabilitation
le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaces requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.


 * 1) [A faire] chantier évacuation PVC : fermeture des trous de passage dans la dalle, remise en place des carrelages, joints de carrelage.
 * 2) Closons bois supplémentaires (combien? ) à réaliser selon même modèle que les existants ()
 * 3) Pose de moquette en zone projets/wokshops (après avoir aspiré le sol) ()
 * 4) [Préparation] marque de référence de hauteur sur l'ensemble du lab
 * 5) [Second Oeuvre] Mettre un raccord air comprimé sur le tuyau situé près de l'entrée


 * 1) [Equipement Servicing] Support de perçage : audit, démontage, nettoyage, proposer une liste pièces de rechange requises pour mettre en service l'équipement ()
 * 2) [Equipement Servicing] Réparation visseuse (fait, voir pour batterie et chargeur)

Chantiers reportés

 * 1) [Préparation] matérialisation au sol des futures cloisons AGGLO (trop tôt à ce stade : le poncage du sol effacerait toutes les marques)
 * 2) [Equipement Servicing] Presse d'atelier : décapage et peinture ()
 * 3) Essai de décapage sol (Eric)

Chantiers connexes récurrents

 * 1) [A faire] Achats samedi matin (?)
 * 2) [A faire] Achats repas vendredi (?)
 * 3) [A faire] Préparation repas (?)
 * 4) [A faire] Remise en état du lab pour l'ouverture de mardi (tous, à faire Dimanche en fin d'après midi)

Spécifique au week end

 * 1) [À acheter] Raccord rapide air comprimé et adaptateurs associés
 * 2) [À acheter] Gravillons ou cailloux (calibre 10-12 mm par exemple); 2 sacs de 25kg) Pour rebouchage sans liant trous dalle réseau d'évacuation
 * 3) [À acheter] feuille de mousse synthétique d'emballage, epaisseur 3mm, environ 1m² (Crafty ?)
 * 4) [À acheter] Carrelage pour 2nd bloc sanitaire (4 carreaux de 29,8 x 29,8, selon échantillon) (Pitrak)
 * 5) [À acheter] Mousse de polyurétane : 1 bombe
 * 6) [À acheter] Planche bois pour cloisons (taille, quantité ?)
 * 7) [À acheter] Tasseaux bois pour cloisons  (taille, quantité ?)
 * 8) [À acheter] Ecrous pour cloisons  (taille, quantité ?)
 * 9) [À acheter] Charnières pour porte de cloison
 * 10) [À acheter] Plaque de verre, epaisseur 3mm  20 x 25cm minimum ; pour spot extérieur sera recoupée selon besoins
 * 11) [À acheter] 1 spot extérieur métal (l'existant est de mauvause qualité, donc pas réutilisable)
 * 12) [À acheter] Corde élastique (sandow) diamètre 3 à 5mm, longueur 1m
 * 13) [Commandé, livraison attendue] col de cygne 50cm (3X) et fixations (2X)
 * 14) [À acheter] joint de carrelage (1 sac d'un kg suffit largement)

En avance de phase

 * 1) papier essuie tout (stock bas)
 * 2) acide chlohydrique 5l (stock bas)
 * 3) Fenêtres (commandées; en attente de livraison)
 * 4) Cartouches mastic maçonnerie acrylique Rubson A1 (pour fenêtres) plus de 10 cartouches (acheter un lot pour bénéficier de remises par quantité)
 * 5) Peinture métal pour presse
 * 6) Abrasifs ou produits spéciaux pour décapage presse
 * 7) Ampoule crayon 150W culot R7S longueur 78mm pour spot sur dérouleur (3 pièces)

Spécifique au week end

 * 1) Nettoyeur haute pression avec tuyau et buse de curage
 * 2) Echelle ou escabeau 3m
 * 3) Niveau laser (dispo)
 * 4) Craies (dispo)

En avance de phase

 * 1) Tournevis marque "CK spéciaux pour équipements de tableau électrique
 * 2) 1 nettoyeur ultrasons petit modèle, l'actuel est très fatigué et ne nettoie plus grand chose. Il a déja été réparé 1 fois.  Quelques exemples de produits : 0,75litres, 1,4litres, 2litres.
 * 3) tige filetée D6 (plus de de stock) prévoir de la classique, de l'inox et éventuellement de la" 8-8
 * 4) forêts beton : en SDS acheter un jeu 6, 8, 10, 12, 13 de qualité (Hilti, Fischer)
 * 5) scie radiale sérieuse à acquérir à moyen terme (KAPEX KS120)
 * 6) jeu de lames "bois" et grattoirs pour machine orange (lot à acheter sur Ebay) 128 : spatule champignon (5pcs); 206 : Spatule rigide (2pcs); 002 rape carbure empreinte GP (1pcs), 158 lame étroite 10mm (2pcs)
 * 7) 2 manches à balais pour raclettes caoutchouc

ACTIVITÉS ALTERNATIVES
Toutes sortes d'activités alternatives sont possibles, sauf évidemment celle de travailler sur ses projets personnels :

Le principe : celui qui s'attribue une tâche la gère jusqu'à la finalisation.


 * 1) appareils de mesure et autres machines outil à réparer
 * 2) rangement à effectuer (préparer des bacs, trier,, étiqueter, recencer, etc...)
 * 3) nettoyage de locaux ou d'équipements

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 11 h samedi et 13h dimanche

Fermeture : minuit samedi, 22h dimanche

Responsable travaux du WE : {Eric}

Responsable catering du WE : { à définir}

Repas

 * Samedi midi : TBD
 * Samedi soir : TBD
 * Dimanche midi : TBD
 * Dimanche soir : TBD

INSCRIPTIONS
Pas de travaux ce WE : reporté aux 22 et 23 février car pas assez d'inscrits
 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h de présence : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes.

Samedi 15 février 2014 ( de 11h à 0h)

 * 1) Eric (Annulé)
 * 2) David
 * 3) Charles/chachax (dispo avant 11h si nécessaire et jusqu'à 18h)
 * 4) F4GRX
 * 5) Pierrot
 * 6) 

Pas de travaux ce WE : reporté aux 22 et 23 février car pas assez d'inscrits

Dimanche 16 février 2014 (13h - 22h)

 * 1) Eric (Annulé)
 * 2) David
 * 3) F4GRX
 * 4) Pierrot
 * 5) 

ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
 * WE du samedi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

Suivant :
 * WE du samedi 22/02/2014 Référent : Eric