Electrolab 2.0 : Travaux WE du 07/11/2015

= Travaux des samedi 7 et dimanche 8 novembre 2015 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE (sauf le premier du mois, dédié aux projets des membres) avec un roulement des équipes d'encadrement.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo. Il est important de s'incrire afin de mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs.

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, des finitions et travaux résiduels sont prévus en zone elec, projets, meca light et convi. Les travaux du second semestre 2015 se focalisent désormais sur la mise en place de la chaudière avec son réseau de distribution de chaleur, le système de ventilation, la finition du bar, les toilettes à l'entrée, l'aménagement de la zone "elec" (extension) et élec avancée ainsi que les salles de traitement de surface et serveur. À prévoir aussi, plusieurs murs de séparation à construire :

- entre convi et les autres pièces;

- entre élec avancée et zone staff;

- entre zone staff et la salle info.

Avec tout ça, on atteindra facilement le début de l'année 2016 :)

LES CHANTIERS PRÉVUS
Si nécessaire, le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Rangement dimanche soir pour que l'a semaine puisse repartir dans les meilleures conditions

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * Zone méca (urgent)


 * 1) peinture du plafond (a minima 2 carrés étendus, au fond de la zone


 * Départs TGBT (urgent)
 * 1) Démontage de l'ancien câble (plus utilisé) d'alimentation du lab,
 * 2) recâblage pour alimentation définitive de la zone méca
 * 3) Pose du câble définitif d'alimentation de la zone "débit de matière première"


 * Bar


 * 1) Pose de la seconde partie du haut de bar
 * 2) finitions sur les murs -> Fait 90% (Reste à poser et peindre toile de verre sous le plateau de bar côté lounge)
 * 3) pose des meubles de bar -> Fait (Bidouille à faire pour que les portes sous l'évier puissent se fermer)
 * 4) Fixation des plans de travail -> Attente décision perco / LV
 * 5) Eclairage + faux plafond
 * 6) Plomberie bar -> 80% fait
 * 7) plomberie départs WC
 * 8) plomberie départ extérieur : réfléchir à l'ajout d'un voire deux anti-coup de bélier
 * 9) meuble en bois + bras déporté pour système POS


 * WC convi
 * 1) Calicot et pose de toile de verre dans les WC PMR
 * 2) carrelage des cloisons et des murs qui vont supporter les tuyaux d'évacuation
 * 3) Plomberie + évacuation sanitaires
 * 4) éclairage et prises électriques


 * Chauffage
 * 1) Réseau chaleur (poursuivre la construction)
 * 2) Mise en place des aérothermes, après test d'épreuve.
 * 3) Remise en état des moteurs d'aérothermes
 * 4) Raccordement complet de la chaudière (l'eau, l'air, la vie :)


 * Zone stock
 * 1) meuble de stockage des tôles plates : remettre les niveaux manquants en place (par soudure des traverses)


 * Box 3
 * 1) Réalisation installations de caches/caissons pour masquer les tuyaux d'aération -> Fait 85%...
 * 2) Peinture rouge d'un poteau (la peinture est dispo)
 * 3) Aspiration / nettoyage / remplacement de certaines dalles de moquette


 * Ventilation / HVAC
 * 1) construction CTA bar (y compris le système de contrôle-commande qui en assure la gestion)
 * 2) pose des tuyaux de ventilation
 * 3) construction de buses de soufflage pour le haut de bar
 * 4) automatisation des registres


 * Zone Elec (extension)
 * 1) Ajout de prises électriques et réseau (placer des goulottes de distribution au plafond) dans la partie extension
 * 2) Mise en place des paillasses puis création/montage des étagères (1 rehausse si dispo en standard, 2 étagères si réalisation sur mesure à partir de cornières) (un dessus de rehausse standard vient d,être livré)
 * 3) faut-il prévoir une modification du branchement des luminaires de la zone elec éxistante sur le nouveau tableau de distribution ?
 * 4) Une fois la paillasse RF installée en elec avancée (voir plus bas), démonter les 4 paillasses près des toilettes
 * 5) Poursuivre le vidage de l'étagère métallique en zone élec (celle qui a le meuble portecâble en TG) pour - à terme - démonter cette étagère. -> Fait 30%...


 * Zone Projets
 * 1) Initier le rangement  -> Initié...
 * 2) Transférer le contenu des nouveaux bacs de rangement dans les 2 armoires faisant face aux grangs bacs à becs vers les bonnes zones de stockage (les bacs ont déja été pré-triés selon leur contenu "élec" et "méca")


 * Porte d'entrée
 * 1) Réparation de la poignée de la porte suite tentative d'effraction -> Solution temporaire à revoir%
 * 2) Raccorder BAES (câble à tirer)


 * Elec avancée
 * 1) Installer les deux niveaux d'étagères spéciales en acier avec linteau avant (d'après nouvaux plans) + rails sous-étagères pour petits équipements, sur la paillasse elec RF (celle près de la fenêtre) (visserie et tablettes complémentaires ont été livrées)
 * 2) Commencer à rationaliser (= benner :) le contenu des étagères du stock tampon (le contenu des deux meubles "vitrine" de couleur blanche)
 * 3) Enlever les deux meubles vitrines et l'armoire placée à leur gauche
 * 4) Isoler le mur contre lesquelles étaient placés ces meubles (à confirmer)
 * 5) Installation de prises électriques et réseau supplémentaires; voir s'il faut un tableau électrique dédié pour la zone afin de gérer les différents types de courants disponibles en zone élec avancée (à confirmer) : secteur 230V (1 circuit protégé par paillasse, avec arrêt d'urgence), secouru (= ondulé sinus on-line) 230V, secteur isolé 230V, triphasé 400V avec arrêt d'urgence (pour paillasse "électrotechnique")
 * 6) Installer contre le mur indiqué précédemment deux tables paillasses (2 x 1 m) l'une à coté de l'autre, puis construire sur celles-ci les étagères spéciales en acier avec linteau avant (deux niveaux d'étagères acier + rails sous-étagères pour petits équipements).
 * 7) Prévoir une descente d'air comprimé entre ces deux paillasses et finaliser la prise d'air comprimé extérieure sur le mur latéral. Relier le tuyau d'air comprimé existant au reste du réseau (probablement via élec et projets  car il y a un besoin d'air comprimé sur les deux paillasses CMS).
 * 8) Construction du mur de séparation avec porte entre zone élec avancée et zone staff
 * 9) Contre ce nouveau mur sera installé à terme une paillasse dédiée "electrotechnique" (taille 160 x 80 cm) surmonté d'au moins d'un niveau de rehausse (type de rehausse reste à définir)
 * 10) Installer une porte coupe-feu à l'entrée de la zone élec avancée (en venant d'elec)


 * Salle serveur
 * 1) électricité salle serveur (déplacer commande luminaires, ajout de prises aux murs)
 * 2) Courant secouru (fourni par des onduleurs locaux) : ajouter un onduleur, car 60% de charge constaté au 26/07/2015


 * Zone méca (suite)
 * 1) réalisation du tableau électrique dédié à la zone
 * 2) éclairage général (2 niveaux d'éclairements ?) + éclairage ponctuel au plafond pour machines manuelles (tour et fraiseuse conventionelle, touret a meuler)  par exemple à l'aide de spots à ampoule BT type PAR36
 * 3) distribution courant triphasé et monophasé
 * 4) réseau d'air comprimé


 * Système domotique
 * 1) Evolution du système : macros pour gestion rapide de la fermeture

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
[compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * 1) acier étiré à froid UPN 65 (taille 65 x 42mm) si pas dispo prendre UPN 50 (taille 50 x 30 environ)  besoin : 3 barres de 6 m (elec avancé 1X, elec existant 2X) ne pas couper les barres de 6m
 * 2) profilé en C acier perforé 40x20mm (éventuellement 30x15mm) en barre de 2m : 3 exemplaires pour elec avancée (ne pas couper les barres) : sert en conjonction avec un profilé perforé en L déja dispo à crée une sous-étagère pour petits appareils de mesure (garde sous plateau à prévoir : 13cm). Modèle 557500 d' ERIFLEX dispo ici. Autre article équivalent : SCHNEIDER ref NSYCNT40 code EAN: 3606480181207.
 * 3) pot de peinture de couleur erronée :  lettre RAR à siège de la GSB pour demander le remboursement a été envoyé. Suivre le dossier, voir relancer.
 * 4) [livraison perdue refaire une commande] cassette imprimable Brother blanc sur noir 12mm TZ-231; cassettes compatibles ici
 * 5) [à commander] cassette imprimable Brother blanc sur noir 9mm TZ-221; cassettes compatibles ici
 * 6) Fusibles cartouches 10,3 * 38mm  pour installation électique (1 lot de 10 en T4A) pour la fraiseuse Dufour
 * 7) Plaques de mousses conductrices (30 x 30 cm)  10 pièces
 * 8) barre de seuil sans vis apparente pour une hauteur de 22 à 18mm, longueur 2m (appro Eric)
 * 9) 1X barre de seuil sans vis apparente pour toilettes convi (hauteur 25 à 30mm) longueur 1m (appro Eric)
 * 10) 1X barre de seuil à inclinaison normée pour personnes à mobilité réduite, longueur 1m
 * 11) 2X fenêtre intérieure 2 x 1 m PVC (appro Eric)
 * 12) 4X Roulement à billes de qualité type 6201-2HRS avec flasques étanches Dext 32, Dint 12, Ep 10, pour moteurs d'aérothermes -> [acheté]
 * 13) 2X Roulement à billes ouvert de marque type 6006 Dext 55, Dint 30, Ep 13, pour BDV tour Famot-> [acheté]
 * 14) Tuyaux de chauffage 1"1/2 brut soudé en longeurs de 6,40m  (nombre de pièces à préciser)
 * 15) Tôles galva 0,8mm 2000 x 1000 mm (nombre de pièces à préciser)
 * 16) 3 paquets d'oxydrine

Autres activités non prioritaires à faire en semaine pour aider

 * recencement, vérification et mise en service d'appareils de mesure (notamment des alimentations stabilisées)
 * réhabilitation soudeuse à point ARO


 * Rangement composants électroniques et associés
 * 1) Vidage d'un tiro clas beige/brun  (2 troirs de composants actifs à ranger sur des mousses antistatique) : le tiro clas est ensuite réorganisé et va en élec avancée.
 * 2) tri des composantqs actifs dans les cartons sous les paillasses (il y a eu un nouvel arrivage récemment)
 * 3) vidage complet du totem II (celui de couleur grise)-> Fait 70%...
 * 4) meuble Tiro Clas beige : ranger le contenu qui n'est pas destiné à rester dans ce meuble
 * 5) lavage de tiroirs de rangement -> Fait 60%...
 * 6) rangement de la visserie spécial "électronique" et des cosses  -> Fait 80%...


 * Rangement méca
 * 1) Poursuivre la rationalisation du rangement "visserie" (notamment avec le articles temporairement stockés en zone projet et les 4 vieux meubles à tirois actuellement posés au sol)
 * 2) Création et remplissage des tiroirs visserie M3, M5, M6, et M8 du meuble Tiro Clas
 * 3) Le tiro-clas vert désormais vidé est donné à la méca (récupérer les 2 tiroirs manquants)


 * Presse hydraulique d'atelier
 * 1) achats des pièces et accessoires complémentaires pour la remise en service
 * 2) remonter la presse -> Fait 80%...


 * Scie à ruban métal Knuth : remplacement du système hydraulique de descente par une version plus performante et plus facile à régler
 * ac

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds, l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ORGANISATION
Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14 h le samedi, dès 14h le dimanche

Fermeture : En soirée les deux jours...

Repas au lab
Comme d'habitude, un repas est servi gratuitement aux personnes qui viennent participer aux travaux d'aménagement du lab.

Samedi : Dimanche :

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h de présence : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir. C'est balo :(
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 12 équivalents temps complets chaque jour soit 15-18 personnes.

Samedi 7 novembre 2015 (de 14h à 22h)

 * 1) Eric

Dimanche 8 novembre 2015 (14h à 20h)

 * 1) Eric

WE de travaux précédents

 * WE d'OUVERTURE du samedi 31/10/2015
 * WE du samedi 24/10/2015
 * WE du samedi 17/10/2015
 * WE du samedi 10/10/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 03/10/2015
 * WE du samedi 26/09/2015
 * WE du samedi 19/09/2015
 * WE du samedi 12/09/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 05/09/2015
 * WE du samedi 22/08/2015
 * WE du samedi 15/08/2015
 * WE du samedi 08/08/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 01/08/2015
 * WE du samedi 25/07/2015
 * WE du samedi 18/07/2015
 * WE du samedi 11/07/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 04/07/2015
 * WE du samedi 27/06/2015
 * WE du samedi 20/06/2015
 * WE du samedi 13/06/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 06/06/2015
 * WE du samedi 30/05/2015
 * WE du samedi 23/05/2015
 * WE du samedi 16/05/2015
 * WE du samedi 09/05/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 02/05/2015
 * WE du samedi 25/04/2015
 * WE du samedi 18/04/2015
 * WE du samedi 11/04/2015
 * WE du samedi 04/04/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/03/2015
 * WE du samedi 21/03/2015
 * WE du samedi 14/03/2015
 * WE du samedi 07/03/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/02/2015
 * WE du samedi 21/02/2015
 * WE du samedi 14/02/2015
 * WE du samedi 07/02/2015
 * WE du samedi 31/01/2015
 * WE du samedi 24/01/2015
 * WE du samedi 17/01/2015
 * WE du samedi 10/01/2015
 * WE du samedi 20/12/2014
 * WE du samedi 13/12/2014
 * WE du samedi 06/12/2014
 * WE du samedi 29/11/2014
 * WE du samedi 22/11/2014
 * WE du samedi 15/11/2014
 * WE du samedi 08/11/2014
 * WE du samedi 01/11/2014
 * WE du samedi 25/10/2014
 * WE du samedi 18/10/2014
 * WE du samedi 11/10/2014
 * WE du samedi 04/10/2014
 * WE du samedi 27/09/2014
 * WE du samedi 20/09/2014
 * WE du samedi 13/09/2014
 * WE du samedi 06/09/2014
 * WE du samedi 30/08/2014
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014
 * WE du samedi 02/08/2014
 * WE du samedi 26/07/2014
 * WE du samedi 19/07/2014
 * WE du samedi 12/07/2014
 * WE du samedi 05/07/2014
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants
NB: pour toutes les pages où le lien est fonctionnel, les inscriptions aux travaux sont déja ouvertes aux dates indiquées.


 * WE du samedi 14/11/2015
 * WE du samedi 21/11/2015
 * WE du samedi 28/11/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 05/12/2015

LES CHANTIERS REALISES

 * CTA : peinture puis poursuite de la construction (un coté a été fermé en double cloison acier + laine de roche; deux couvercles ont été réalisés; préparatifs pour la mise en place d'un groupe motoventilateur)
 * CTA/échangeur de chaleur : déplacement d'un raccord d'eau
 * Test d'épreuve sur deux échangeurs de chaleur
 * Toilettes convi : découpe du mur pour sortie des gaines de ventilation
 * Toilettes PMR convi : masticage + ponçage des murs placo
 * Stock bar : réparation d'une fuite d'eau
 * Bar : préparatifs pour tuyauterie d'évacuation et pose lave-vaisselle
 * Aérotherme : finalisation de la réparation du moteur de ventilateur (reste à l'installer)
 * Méca lourde : peinture de la sous-couche sur le plafond (après démontage des luminaires)
 * Zone stock matières premières : pose et câblage d'un luminaire au plafond
 * Box entreprise 3 : mise en place finale du cache des tuyaux d'aération
 * Zone traitements de surface : vidage en vue de l'aménagement provisoire (ont été apportés en déchetterie :vieux carreaux + lave linge HS )
 * Vitrines d'exposition en zone convi : nettoyage complet, réagemencent, rédaction de nouveaux descriptifs pour les éléments exposés
 * Installation et mise en service provisoire d'un extracteur d'air en zone traitements de surface
 * Séance de formation " nouveaux membres"
 * Administration : travaux préparatifs à l'AG du 19 novembre 2015 (éléments pour les rapports moraux et financiers)