Electrolab 2.0 : Travaux WE du 04/04/2015

= Travaux du samedi 04 avril, dimanche 05 avril 2015 et lundi 06 avril =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et en cette période de travaux importants, le vendredi soir est aussi mis à contribution pour quelques préparatifs, travaux de réflexion et conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo. Il est important de s'incrire afin de mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs. Comme ce WE comporte 3 jours, il est possible de s'incrire aussi aux travaux du lundi 6/04.

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, des finitions et travaux résiduels sont prévus en zone coworking, elec, projets, meca light et convi. Des nouveaux chantiers sont déja planifiés pour le second trimestre 2015 (toilettes à l'entrée, bar et formation II).

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * Coworking/box 3
 * 1) trous a reboucher dans placo^posé sur vers le mur extérieur
 * 2) pose de prises électriques et réseau (certaines prises doivent être commandables)
 * 3) réalisation installations de caches/caissons pour masquer les tuyaux d'aération
 * 4) pose et branchement d'un radiateur électrique de chauffage (le cas échéant, fabriquer un berceau de maintien)
 * 5) pose de baguettes au plafond ?
 * 6) finition faux plafond
 * 7) enduit/ponçage des murs placo
 * 8) peinture


 * Maintenance machine tour CNC
 * 1) dépannage de la carte processeur principale (mettre sur supports sur les composants driver
 * 2) Tour CNC réalisation limiteur de courant tri à fabriquer
 * 3) essais du moteur de broche
 * 4) essais de la machine complete (après validation du schéma)


 * Maintenance machine Fraiseuse CNC
 * 1) remplacement de tous les condensateurs des alims BT, test des redresseurs
 * 2) investiguer  les diffréentes conditions d'erreur qui font se déclencher l'interuupteur principal(à automaintien)


 * Couloir entreprises
 * 1) Enduit/ponçage puis peinture des murs latéraux et du plafond


 * Méca
 * 1) Mur entre méca et convi : ajout de deux couches de placo, coté méca


 * Systèmes de rangement (lavage à grande eau des contenants, à faire à l'extérieur si le temps est favorable)
 * 1) lavage des planches d'alvéoles blanches pour meuble Tiro-Clas "mécanique"
 * 2) système de rangement modulaire en polystyrène transparent : laver tout ce qui se trouve dans le big-bag blanc
 * 3) bacs à bec : laver les bacs colorés de contenance 1 et 3 litres
 * 4) petits tiroirs de rangements actuellement en cours de vidage en zone élec : une fois vide les laver tous.
 * 5) Mise en place d'un coffret de clés (changer la serrure)


 * Box 1 (ou 2?)
 * 1) Remplacement d'un convecteur défectueux


 * Zone Elec
 * 1) Ajout de prises électriques et réseau (goulottes de distribution au plafond) Amener le courant à partir de la zone chimie
 * 2) Rangement des composants électroniques (vidage d'un totem et d'un  socle Tiro Clas d'une paillasse pas encore montée ) (fusibles, connecteurs, transfos)
 * 3) Vidage d'un tiro clas (2 troirs d'actifs à ranger en stockage antistatique)
 * Vidage petits meubles à tirois : les composants (résistances, fusibles) sont à ranger dans le totem, la visserie spécial "élec" est à reclasser dans des petits tiroirs (une fois que ces derniers sont lavés)
 * 1) Mise en place des paillasses


 * Porte d'entrée
 * 1) Scellement des tiges filetées de maintient du cadre métallique au ciment prompt
 * 2) accès par badge
 * 3) fermeture des fissures, enduit + peinture sur le pourtour extérieur de la porte ( afaire si températeur extérieure suffisante)


 * Formation I
 * 1) pose de goulottes et prises électriques


 * Zone convi
 * 1) pose de goulottes + prises électriques et réseau


 * Zone traitement de surface
 * 1) Amener l'eau courante


 * Convi
 * 1) Pose de prises électriques et réseau


 * Bar
 * 1) Construction et pose de la seconde partie du haut de bar
 * 2) Éclairage dans le haut de bar
 * 3) mise en place du puisard et de sa grille


 * 1) Box entreprise 1
 * Amener l'eau courante
 * Accéder au tuyau d'évacuation (découpe du carré de placo prévu à cet effet)


 * Méca
 * 1) Mur entre méca et convi : ajout de deux couches de placo, coté méca


 * Rangement composants électroniques et associés
 * 1) vider le tiro-clas vert (récupérer les 2 tiroirs manquants) et ranger le contenu dans le totem ou les bacs transparents.
 * 2) visserie élec (laiton ou acier cadmié) : laver les tiroirs des petits meubles de rangement à 12 tiroirs), remplir un ou deux meubles pour les tailles M2, M2.5, M4 et M5
 * 3) accessoires élec


 * Rangement méca
 * 1) Poursuivre la rationalisation du rangement "visserie"
 * 2) Lavage préalable des planches d'alvéoles thermoformées du meuble Tiro Clas
 * 3) Création et remplissage des tiroirs vissrie M3, M5, M6, et M8 du meuble Tiro Clas


 * Formation I
 * 1) pose de goulottes et prises électriques
 * 2) étude de faisablité de l'installation d'un système de vidéoprojection.


 * Zone convi
 * 1) pose de goulottes et prises électriques


 * Formation II
 * 1) vider la pièce
 * 2) pose plaque de placoplatre à l'intérieur de la pièce (2 murs)

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
[compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * 1) 1 radiateur électrique
 * 2) ciment de réparation (pour pourtour extérieur porte)
 * 3) [livraison perdue refaire une commande] cassette imprimable Brother blanc sur noir 12mm TZ-231; cassettes compatibles ici
 * 4) [à commander] cassette imprimable Brother blanc sur noir 9mm TZ-221; cassettes compatibles ici
 * 5) Moteur R3G190-AB07-02 (si fonflon pas pris en garantie ;XPELAIR ref 92498AG)
 * 6) Moteur d'aspirateur DOMEL MKM7778/8 220/240V  (1200W) ou mieux (même dimensions, même prix mais 1400W)
 * 7) grille en 40x 40 cm pour puisard (ordre de prix 90EURHT chez Point P)
 * 8) fusibles cartouches 10,3 * 38mm (1 lot de 10 en 4A et 1 lot de 10 en 2A)
 * 9) une clé pour mandrin de 16mm
 * 10) plaques de mousses conductrices (30 x 30 cm)  10pièces
 * 11) un coffre à clés avec digicode
 * 12) barre de seuil sans vis apparente pour une hauteur de 22 à 18mm
 * 13) mousse de polyuretane pistolable (classe au feu M ou A1)
 * 14) grille en 40x 40 cm pour puisard (vérifier la dimension)
 * 15) 2 fusibles F30A cyllindriques pour drive tri
 * 16) fusibles cartouches 10,3 * 38mm (1 lot de 10 en 4A et 1 lot de 10 en 2A) pour installation électrique
 * 17) une clé pour mandrin de 16mm
 * 18) plaques de mousses conductrices (30 x 30 cm)  10 pièces
 * 19) un coffre à clés avec digicode

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds, l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 12h le samedi et 14h le dimanche

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjr repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 12 équivalents temps complets chaque jour soit 15-18 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.

Samedi 04 avril 2015 (de 13h à 22h)

 * 1) Julien Len
 * 2) David
 * 3) Jean-Luc D
 * 4) Crafty
 * 5) Clem
 * 6) Sylvia
 * 7) Julien Lan
 * 8) Zenos
 * 9) Raoul

Dimanche 05 avril 2015 (14h à 22h)

 * 1) Julien LEN
 * 2) David
 * 3) Clem
 * 4) Anne-So
 * 5) Zenos
 * 6) Goldo (jusqu'à 18h30)
 * 7) Laurent d.

Lundi 06 avril 2015 (14h à 22h)

 * 1) David
 * 2) Yannick
 * 3) Anne-So
 * 4) Zenos

WE de travaux précédents

 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/03/2015
 * WE du samedi 21/03/2015
 * WE du samedi 14/03/2015
 * WE du samedi 07/03/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/02/2015
 * WE du samedi 21/02/2015
 * WE du samedi 14/02/2015
 * WE du samedi 07/02/2015
 * WE du samedi 31/01/2015
 * WE du samedi 24/01/2015
 * WE du samedi 17/01/2015
 * WE du samedi 10/01/2015
 * WE du samedi 20/12/2014
 * WE du samedi 13/12/2014
 * WE du samedi 06/12/2014
 * WE du samedi 29/11/2014
 * WE du samedi 22/11/2014
 * WE du samedi 15/11/2014
 * WE du samedi 08/11/2014
 * WE du samedi 01/11/2014
 * WE du samedi 25/10/2014
 * WE du samedi 18/10/2014
 * WE du samedi 11/10/2014
 * WE du samedi 04/10/2014
 * WE du samedi 27/09/2014
 * WE du samedi 20/09/2014
 * WE du samedi 13/09/2014
 * WE du samedi 06/09/2014
 * WE du samedi 30/08/2014
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014
 * WE du samedi 02/08/2014
 * WE du samedi 26/07/2014
 * WE du samedi 19/07/2014
 * WE du samedi 12/07/2014
 * WE du samedi 05/07/2014
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * WE du samedi 11/04/2015
 * WE du samedi 18/04/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 25/04/2015
 * WE du samedi 02/05/2015
 * WE du samedi 09/05/2015
 * WE du samedi 16/05/2015
 * WE du samedi 23/05/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 30/05/2015
 * WE du samedi 06/06/2015
 * WE du samedi 13/06/2015
 * WE du samedi 20/06/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 27/06/2015

LES CHANTIERS REALISES

 * Box 3 / coworing : électricité, réseau, ponçage et peinture
 * VMC : remplacement le la turbine d'aspiration et du caisson de répartition des flux d'air
 * fraiseuse CNC : réparation panne électrique / essais pour remise en service
 * tour CNC : réparation carte de contôle principale, sans succès pour le moment
 * mur méca/projets : constuction / endiuit/ ponçage
 * rangement composants électronique et visserie
 * lavage à grande eau de bacs et mini tiroirs de rangement (environ 200 pièces)
 * convi et projets : installation réseau
 * Test et mesure : réparation d'une alimentation stabilisée
 * système PA : rétroengineering d'un front end numérique (8E + 8S analogiques symériques + 2E et 2S AES/EBU + E/S SPDIF) en vue de sa  réutilisation pour l'enregistrement audio en salle de formation