Electrolab 2.0 : Travaux WE du 09/05/2015

= Travaux des vendredi 8, samedi 9, et dimanche 10 mai 2015 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo. Il est important de s'incrire afin de mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs.

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, des finitions et travaux résiduels sont prévus en zone coworking, elec, projets, meca light et convi. Des nouveaux chantiers sont déja planifiés pour le second trimestre 2015 (toilettes à l'entrée, bar et formation II).

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * Box 3
 * 1) Pose d'une moulure pour cacher les trous dans le placo du mur sud
 * 2) réalisation installations de caches/caissons pour masquer les tuyaux d'aération
 * 3) Reprise de peintures : reprises ponctuelles + une couche complète sur le mur est
 * 4) pose de baguettes PVC 30x30 au plafond
 * 5) finition faux plafond
 * 6) Pose des plinthes (clou sans tête + 11FC)
 * 7) peinture rouge (si on a la bonne peinture)


 * Maintenance machine
 * 1) tour CNC lecture des EPROM's de la carte de contrôle


 * Couloir entreprises
 * 1) 1 DI à installer
 * 2) 2 blocs d'éclairage à poser et câbler


 * Zone Elec*
 * 1) Installation de l'armoire électrique dédiée à la zone
 * 2) Ajout de prises électriques et réseau (goulottes de distribution au plafond) Amener le courant à partir de la zone chimie
 * 3) Rangement des composants électroniques (vidage d'un totem et d'un  socle tiro clas d'une paillasse pas encore montée )
 * 4) mise en place des paillasses


 * Porte d'entrée
 * 1) Scellement des tiges filetées de maintient du cadre métallique au ciment prompt + boucher les fissures


 * Zone convi
 * 1) finir la pose de goulottes + prises électriques et réseau + détecteurs de mouvement


 * Bar
 * 1) Pose de la seconde partie du haut de bar
 * 2) carrelage au sol
 * 3) eclairage + faux plafond


 * WC convi
 * Nettoyae en vue d'un ragréage
 * Ragréage sol
 * carrelage


 * Rangement composants électroniques et associés
 * 1) vider le tiro-clas vert (récupérer les 2 tiroirs manquants) et ranger le contenu dans le totem ou les bacs transparents (en cours).
 * 2) Vidage d'un tiro clas beige  (2 troirs d'actifs à ranger en stockage antistatique)
 * 3) tri des actifs dans les cartons sous les paillasses
 * 4) vidage complet du totem II
 * 5) meuble Tiro Clas beige : ranger le contenu qui n'est pas destiné à rester dans ce meuble
 * 6) lavage de tiroirs de rangement
 * 7) rangement de la visserie et des cosses  (déja en cours)


 * Rangement méca
 * 1) Poursuivre la rationalisation du rangement "visserie"
 * 2) Création et remplissage des tiroirs vissrie M3, M5, M6, et M8 du meuble Tiro Clas

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
[compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * 1) peinture rouge basque (acheter un nouveau pot de 10 litres)


 * 1) [livraison perdue refaire une commande] cassette imprimable Brother blanc sur noir 12mm TZ-231; cassettes compatibles ici
 * 2) [à commander] cassette imprimable Brother blanc sur noir 9mm TZ-221; cassettes compatibles ici
 * 3) Moteur d'aspirateur DOMEL MKM7778/8 220/240V  (1200W) ou mieux (même dimensions, même prix mais 1400W)
 * 4) grille en 40x 40 cm pour puisard (ordre de prix 90EURHT chez Point P)
 * 5) fusibles cartouches 10,3 * 38mm  pour installation électique (1 lot de 10 en T4A) pour la fraiseuse Dufour
 * 6) plaques de mousses conductrices (30 x 30 cm)  10 pièces
 * 7) barre de seuil sans vis apparente pour une hauteur de 22 à 18mm (appro Eric)
 * 8) visserie pour étagères métallique (appro Eric)
 * 9) variateur triphasés (toutes puissances) : la commande doit partir au plus tôt pour une livraison fin juin
 * 10) 2 fusibles F30A  cyllindriques pour drive tri (préciser dimensions)
 * 11) une clé pour mandrin de 16mm + une seconde clé de mandrin pour la perceuse orange (emmener la perceuse chez le distributeur pour avoir le bon modèle)
 * 12) plaques de mousses conductrices (30 x 30 cm)  10 pièces
 * 13) un coffre à clés avec digicode
 * 14) pot de peinture de couleur erronée : envoyer lettre RAR à siège de la GSB pour demander le remboursement (le test comparatif de couleur a été effectué).

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds, l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ORGANISATION
Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14h

Fermeture : En soirée les trois jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjr repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 12 équivalents temps complets chaque jour soit 15-18 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.

Vendredi 8 mai 2015 (de 14h à 22h)

 * 1) CitronVert/Yannick (l'trésorier)
 * 2) Crafty
 * 3) Zenos
 * 4) Flax
 * 5) Jean
 * 6) Omnibus (14 - 18.30)
 * 7) David
 * 8) Laurent

Samedi 9 mai 2015 (de 14h à 22h)

 * 1) CitronVert/Yannick (l'trésorier)
 * 2) Crafty
 * 3) Zenos
 * 4) Yannick (yaf, l'autre yannick)
 * 5) David
 * 6) Jean-Luc D

Dimanche 10 mai 2015 (14h à 22h)

 * 1) CitronVert/Yannick (l'trésorier)
 * 2) Crafty
 * 3) Zenos
 * 4) Flax
 * 5) David
 * 6) Anneso
 * 7) Wazoul ze Woze

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 09/05/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 02/05/2015
 * WE du samedi 25/04/2015
 * WE du samedi 18/04/2015
 * WE du samedi 11/04/2015
 * WE du samedi 04/04/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/03/2015
 * WE du samedi 21/03/2015
 * WE du samedi 14/03/2015
 * WE du samedi 07/03/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/02/2015
 * WE du samedi 21/02/2015
 * WE du samedi 14/02/2015
 * WE du samedi 07/02/2015
 * WE du samedi 31/01/2015
 * WE du samedi 24/01/2015
 * WE du samedi 17/01/2015
 * WE du samedi 10/01/2015
 * WE du samedi 20/12/2014
 * WE du samedi 13/12/2014
 * WE du samedi 06/12/2014
 * WE du samedi 29/11/2014
 * WE du samedi 22/11/2014
 * WE du samedi 15/11/2014
 * WE du samedi 08/11/2014
 * WE du samedi 01/11/2014
 * WE du samedi 25/10/2014
 * WE du samedi 18/10/2014
 * WE du samedi 11/10/2014
 * WE du samedi 04/10/2014
 * WE du samedi 27/09/2014
 * WE du samedi 20/09/2014
 * WE du samedi 13/09/2014
 * WE du samedi 06/09/2014
 * WE du samedi 30/08/2014
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014
 * WE du samedi 02/08/2014
 * WE du samedi 26/07/2014
 * WE du samedi 19/07/2014
 * WE du samedi 12/07/2014
 * WE du samedi 05/07/2014
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants

 * WE du samedi 16/05/2015
 * WE du samedi 23/05/2015
 * WE du samedi 30/05/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 06/06/2015
 * WE du samedi 13/06/2015
 * WE du samedi 20/06/2015
 * WE du samedi 27/06/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 04/07/2015

LES CHANTIERS REALISES

 * Bar : ragréage et carrelage (en cours)
 * Toilettes près entrée : ragréage et carrelage (en cours)
 * Elec avancée : la disposition cible des paillasses et des rangements a été définie
 * Elec : rangement visserie "elec"
 * Cablage elec (armoire principale)
 * Salle traitements de surface : aération
 * Tour CNC : maintenance carte CPU
 * Décapage et peinture presse d'atelier