Electrolab 2.0 : Travaux WE du 30/07/2016

= Travaux des samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE (sauf le premier du mois, dédié aux projets des membres) avec un roulement des équipes d'encadrement.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo. Il est important de s'incrire afin de mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs.

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, des finitions et travaux résiduels sont prévus en zone elec, projets, meca light et convi. Les travaux de l'été 2016 se focalisent désormais sur : - l'aménagement définitif de la zone convi (éclairage, ventilation, sol et mobilier) - le raccordement en gaz de la chaufferie - le système de ventilation définitif de la zones "entreprise" - l'aménagement définitif des zones "elec" (réfection de l'ancien et extension) - la construction de bureaux pour les permanents - la construction d'une salle de réunion convertible en studio d'interview - le cloisonnement des zones clefs : "travail du bois", "couture" et "staff" (séparant la zone staff des salles élec et serveurs)

Avec tout ça, on atteindra facilement le début de l'année 2017 :)

LES CHANTIERS PRÉVUS CE WEEK-END
Si nécessaire, le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Rangement le dimanche soir pour que la semaine puisse repartir dans les meilleures conditions (l'Electrolab est le lieu des projets les plus fous, et c'est aussi le lieu de travail quotidien d'une vingtaine de personnes... Pensez à le respecter...).


 * ponçage d'aspérités dans le sol de la zone convi afin de préparer la pose de lino (remplaçant de la moquette bousillée par l'inondation d'octobre dernier)
 * Dernière couche de peinture en zone élec
 * Mise en place du nouveau mobilier
 * Mise en place du nouveau compresseur (l'ancien étant tombé en panne mardi de cette semaine)
 * Raccordement électrique de la CTA posée semaine dernière
 * Construction du mur de séparation staff / salle serveur
 * Changement de la porte de la salle formation (pour plus de confort et une meilleure isolation phonique, ceux qui ont filmé des formations là dedans comprendront ! :p)

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
[compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * barre de seuil sans vis apparente pour une hauteur de 22 à 18mm, longueur 2m, pour seuil projets-élec (acheté : rangé ds stock)
 * 1X barre de seuil sans vis apparente pour toilettes convi (hauteur 25 à 30mm) longueur 1m (appro Eric)
 * 1X barre de seuil à inclinaison normée pour personnes à mobilité réduite, longueur 1m
 * 1 bidon de 5 litres de HCl

Autres activités non prioritaires à faire en semaine pour aider

 * Recensement, vérification et mise en service d'appareils de mesure (notamment des alimentations stabilisées)
 * Réhabilitation soudeuse à point ARO
 * Rangement composants électroniques et associés
 * vidage complet du totem II (celui de couleur grise)-> Fait 70%...
 * meuble Tiro Clas beige (localisation cible : elec avancée) : ranger le contenu qui n'est pas destiné à rester dans ce meuble (il faudra nbotamment trouver une nouvelle place aux outils de coupe)


 * Fraiseuse TOS FNG 40
 * 1) Création du stock de pièces de rechange (recensement, emballage/stockage)


 * Tour CAZENEUVE CND 500
 * 1) Scan de la documentation existante

ORGANISATION
Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 11 h le samedi, dès 14h le dimanche

Fermeture : En soirée les deux jours...

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h de présence : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir. C'est ballot :(
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 12 équivalents temps complets chaque jour soit 15-18 personnes.

Samedi 30 juillet 2016 (de 11h à 22h)

 * 1) Crafty
 * 2) Ellyan
 * 3) Zenos
 * 4) Yannick
 * 5) Eric
 * 6) Julien
 * 7) 3dsman
 * 8) shana
 * 9) dagaspa
 * 10) Eric (1 journée complète répartie sur samedi + dimanche)
 * 11) Laurent
 * 12) Raoul (peinture)
 * 13) lo^2 (fin d'aprem ? horaires pas vraiment maitrisés)

Dimanche 31 juillet 2016 (14h à 20h)

 * 1) Crafty
 * 2) Ellyan
 * 3) Zenos
 * 4) Yannick
 * 5) Eric
 * 6) Julien

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 23/07/2016
 * WE du samedi 16/07/2016
 * WE du samedi 09/07/2016
 * PAUSE le WE du samedi 02/07/2016 : MachineKit Meetup @ Electrolab !
 * PAUSE le WE du samedi 25/06/2016 : Coupe IDE de robotique @ Electrolab !
 * WE du samedi 18/06/2016
 * PAUSE DE SIX MOIS
 * WE du samedi 09/01/2016
 * WE d'OUVERTURE du samedi 02/01/2016
 * WE du samedi 26/12/2015
 * WE du samedi 19/12/2015
 * WE du samedi 12/12/2015

WE de travaux suivants
NB: pour toutes les pages où le lien est fonctionnel, les inscriptions aux travaux sont déja ouvertes aux dates indiquées.


 * PAUSE de deux semaines, du 4 au 16 Fermeture Electrolab)
 * WE du samedi 20/08/2016
 * WE du samedi 27/08/2016
 * WE du samedi 03/09/2016
 * WE du samedi 10/09/2016
 * WE du samedi 17/09/2016
 * WE du samedi 24/09/2016

le TODO pense-bête des admins pour la planif des prochains WE

 * Zone méca
 * 1) Éclairage ponctuel pour machines manuelles ? (tour et fraiseuse conventionelle, touret à meuler) par exemple à l'aide de spots à ampoule BT type PAR36
 * 2) Réalisation du tableau électrique dédié à la zone  =>En cours : 5%
 * 3) Installation des réseaux électrique (distribution de courant triphasé et monophasé) courant triphasé pour les 2 nouvelles machines  =>En cours : 30%.
 * 4) Installation des circuits de ventilation selon dossier établi le 14/11/2015
 * 5) Installation des circuits DI selon dossier établi le 14/11/2015
 * 6) Installation du réseau d'air comprimé avec robinets et raccords de sécurité


 * Chauffage
 * 1) Mise en place de l'aérotherme méca
 * 2) Raccordement complet de la chaudière (l'eau, l'air, la vie :)


 * Ventilation
 * 1) Batterie chaude : épreuve OK, décapage des flux dans un bain d'acide citrique et peinture à la bombe (genre peinture automobile)
 * 2) Construction CTA du stock bar (y compris le système de contrôle-commande qui en assure la gestion)  =>En cours : 15%
 * 3) Pose des tuyaux de ventilation
 * 4) Construction de buses de soufflage pour le haut de bar
 * 5) Automatisation des registres


 * Bar
 * 1) Pose et peinture toile de verre sous le plateau de bar
 * 2) Eclairage + faux plafond
 * 3) Plomberie départ extérieur : réfléchir à l'ajout d'un voire deux anti-coup de bélier


 * WC convi PMR
 * 1) Pause du faux plafond
 * 2) Installation d'un seuil de porte spécial PMR
 * 3) Installation d'un loquet de porte moins nul ! :p


 * WC convi
 * 1) Passage des gaines de ventilation
 * 2) Pose des nouvelles cloisons
 * 3) # Carrelage (bas des murs ?)
 * 4) Sous-couche / Toile de verre
 * 5) Peinture / vernissage toile de verre
 * 6) Plomberie + évacuation sanitaires
 * 7) Éclairage et prises électriques
 * 8) Pose des équipements sanitaires et robinetterie
 * 9) Installation d'un seuil de porte


 * Zone stock
 * 1) Réparation du rack à tôles (soudure de niveaux supplémentaires)
 * 2) Mise en place du nouveau rack de stockage des produits longs  et chargement de celui-ci avec tous les produits longs (Identifier chaque enplacement de stockage avec un code inventaire ?) Commandé le vendredi 13 novembre
 * 3) Déplacer les produits longs éparpillés un peu partout sur le nouveau rack de stockage des produits longs (en profiter pour recencer les produits dispos ?)


 * Zone découpe (ex bois)
 * 1) Transfert de la fonderie vers zone traitement de surface
 * 2) Démontage des étagères en vue de la construction du mur


 * Box entreprise n°3
 * 1) Réparer le tableau blanc


 * Zone Elec (extension)
 * 1) Ajout de prises électriques et réseau (placer des goulottes de distribution au plafond) dans la partie extension
 * 2) Mise en place des paillasses puis création/montage des étagères (1 rehausse si dispo en standard, 2 étagères si réalisation sur mesure à partir de cornières) (un dessus de rehausse standard vient d,être livré)
 * 3) faut-il prévoir une modification du branchement des luminaires de la zone elec éxistante sur le nouveau tableau de distribution ?
 * 4) Une fois la paillasse RF installée en elec avancée (voir plus bas), démonter les 4 paillasses près des toilettes
 * 5) Poursuivre le vidage de l'étagère métallique en zone élec (celle qui a le meuble portecâble en TG) pour - à terme - démonter cette étagère. -> Fait 30%...
 * 6) Installation d'un seuil de porte en direction de projets


 * Elec avancée
 * 1) Installer contre le mur où se trouvaient les deux meubles vitrines blanches, deux tables paillasses (2 x 1 m, sans roulettes) l'une à côté de l'autre, puis construire sur celles-ci les étagères spéciales en acier avec linteau avant  en C (deux niveaux d'étagères acier + rails sous-étagères pour petits équipements).
 * 2) Installer les deux niveaux d'étagères spéciales en acier avec linteau avant (d'après nouveaux plans) + rails sous-étagères pour petits équipements, sur la paillasse elec RF (celle près de la fenêtre) (visserie et tablettes complémentaires ont été livrées)
 * 3) Installation de prises électriques et réseau supplémentaires; voir s'il faut un tableau électrique dédié pour la zone afin de gérer les différents types de courants disponibles en zone élec avancée (à confirmer) : secteur 230V (1 circuit protégé par paillasse, avec arrêt d'urgence), secouru (= ondulé sinus on-line) 230V, secteur isolé 230V, triphasé 400V avec arrêt d'urgence (pour paillasse "électrotechnique")
 * 4) Prévoir une descente d'air comprimé entre ces deux paillasses et finaliser la prise d'air comprimé extérieure sur le mur latéral. Relier le tuyau d'air comprimé existant au reste du réseau (probablement via élec et projets  car il y a un besoin d'air comprimé sur les deux paillasses CMS).
 * 5) Construction du mur de séparation avec porte entre zone élec avancée et zone staff
 * 6) Contre ce nouveau mur sera installé à terme une paillasse dédiée "electrotechnique" (taille 160 x 80 cm) surmonté d'au moins d'un niveau de rehausse (type de rehausse reste à définir)
 * 7) Installer une porte coupe-feu à l'entrée de la zone élec avancée (en venant d'elec)

[Étude menée le 21/07/2016 sur la base des études de Guillaume et Eric en 2015, et 3DS encore avant eux en 2014]
 * Réorganisation de la salle elec existante


 * 1) Réinstaller sur le mur isolé le réseau d'air comprimé déjà en place et dont on a besoin notamment sur les paillasses CMS
 * 2) Démonter toutes les étagères beiges de la pièce (sauf celles contre le mur chimie)
 * 3) Réinstaller les boutons d'arrêt d'urgence et les raccorder au circuit ad-hoc
 * 4) Brancher les bandeaux électriques de toutes les paillasses aux goulottes fixées au plafond
 * 5) Équiper toutes les paillasses d'éclairage par bandeaux de leds étanches 12V (valider s'il faut 1,25 m ou 2,5 m de bandeau de led par poste de travail pour atteindre la luminosité normée de 600 Lux); prévoir un variateur de lumière par poste.
 * 6) Installer sur le premier étage de chaque étagère métalliques des paillasses l'équipement standard de mesure.
 * 7) Les tiroirs de bureau sont équipés en outillage classique et électronique (tournevis, pinces...)
 * 8) Chaque table de paillasse est équipée d'un fer à souder et d'un carreau de carrelage servant de protection de la table pour la soudure


 * Salle serveur
 * 1) Électricité salle serveur (déplacer commande luminaires, ajout de prises aux murs)
 * 2) Courant secouru (fourni par des onduleurs locaux) : ajouter un onduleur, car 60% de charge constaté au 26/07/2015


 * Système domotique
 * 1) Évolution du système : macros pour gestion rapide de la fermeture
 * 2) Évolution du système : gestion de l'éclairage en zone méca
 * 3) Évolution du système :  gestion du système DI et ventilation

Achats à prévoir :


 * 1) acier étiré à froid UPN 65 (taille 65 x 42mm) si pas dispo prendre UPN 50 (taille 50 x 30 environ)  besoin : 4 barres de 6 m (elec avancé 1X, elec existant 3X) ne pas couper les barres de 6m
 * 2) profilé en C acier perforé 40x20mm (éventuellement 30x15mm) en barre de 2m : 3 exemplaires pour elec avancée (ne pas couper les barres) : sert en conjonction avec un profilé perforé en L déja dispo à crée une sous-étagère pour petits appareils de mesure (garde sous plateau à prévoir : 13cm). Modèle 557500 d' ERIFLEX dispo ici. Autre article équivalent : SCHNEIDER ref NSYCNT40 code EAN: 3606480181207.


 * 1) [livraison perdue refaire une commande] cassette imprimable Brother blanc sur noir 12mm TZ-231; cassettes compatibles ici
 * 2) [à commander] cassette imprimable Brother blanc sur noir 9mm TZ-221; cassettes compatibles ici


 * 1) Fusibles cartouches 10,3 * 38mm  pour installation électique (1 lot de 10 en T4A) pour la fraiseuse Dufour
 * 2) Plaques de mousses conductrices (30 x 30 cm)  15 pièces (Livraison faite par  Laurent C.)