Electrolab 2.0 : Travaux WE du 16/05/2015

= Travaux des jeudi 14, vendredi 15, samedi 16, et dimanche 17 mai 2015 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Vu que jeudi 14 est férié, ce we de travaux s'étale sur...4 jours :)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo. Il est important de s'incrire afin de mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs.

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, des finitions et travaux résiduels sont prévus en zone coworking, elec, projets, meca light et convi. Les travaux du second trimestre 2015 se focalisent désormais sur le bar, les toilettes à l'entrée, la salle formation II, l'aménagement de la zone "elec" (extension), la salle de traitement de surface. Pour le 3ème trimestre, sont prévus le mur de séparation entre convi et les autres pièces ainsi l'aménagement de la zone "elec avancée".

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

OPEX Jeudi 14 mai "récupération de machines outil" inscriptions voir plus bas, suivre instructions mailing list.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * Box 3
 * 1) réalisation installations de caches/caissons pour masquer les tuyaux d'aération
 * 2) peinture rouge d'un poteau (dès  que l'on a la bonne peinture)


 * Maintenance machine
 * 1) tour CNC  : dépannage carte CPU


 * Couloir entreprises
 * 1) 1 DI à installer
 * 2) 2 blocs d'éclairage à poser et câbler


 * Zone Elec
 * 1) Installation de l'armoire électrique dédiée à la zone
 * 2) Ajout de prises électriques et réseau (goulottes de distribution au plafond) Amener le courant à partir de la zone chimie
 * 3) mise en place des paillasses puis création/montage des étagères (1 étagère si dispo en standard, 2 étagères si réalisation sur mesure)
 * 4) Une fois la paillasse RF installée en elec avancée (voir plus bas), démonter les 4 paillasses près des toilettes


 * Porte d'entrée
 * 1) Scellement des tiges filetées de maintient du cadre métallique au ciment prompt + boucher les fissures


 * Zone convi
 * 1) finir la pose de goulottes + prises électriques et réseau + détecteurs de mouvement


 * Bar
 * 1) Pose de la seconde partie du haut de bar
 * 2) carrelage au sol (terminer) + joint
 * 3) eclairage + faux plafond


 * WC convi
 * 1) carrelage au sol(terminer) + joint
 * 2) voir si le déplacement de 15cm vers la porte d'entrée de la cloison fermant la zone permet de placer une seconde cuvette WC.


 * Rangement composants électroniques et associés
 * 1) Vidage d'un tiro clas beige  (2 troirs d'actifs à ranger en stockage antistatique)
 * 2) tri des actifs dans les cartons sous les paillasses
 * 3) vidage complet du totem II
 * 4) meuble Tiro Clas beige : ranger le contenu qui n'est pas destiné à rester dans ce meuble
 * 5) lavage de tiroirs de rangement
 * 6) rangement de la visserie et des cosses  (déja en cours)


 * Rangement méca
 * 1) Poursuivre la rationalisation du rangement "visserie"
 * 2) Création et remplissage des tiroirs visserie M3, M5, M6, et M8 du meuble Tiro Clas
 * 3) Le tiro-clas vert désormais vidé est donné à la méca (récupérer les 2 tiroirs manquants)


 * Elec avancée
 * 1) démonter la mezzanine
 * 2) isoler le mur (celui de la fenêtre) et le renfoncement de la porte d'entrée
 * 3) installer paillasse elec RF (d'après nouvaux plans) contre le mur à droite (visserie et tablettes complémentaires ont été livrées)


 * Salle serveur
 * 1) Installation faux plancher


 * 1) Zone méca
 * réalisation du tableau électrique dédié
 * éclairage général (2 niveaux d'éclairements ?) + éclairage ponctuel au plafond pour machines manuelles (tour et fraiseuse convetionelle, touret a meuler) par exemple à l'aide de spots à ampoule BT type PAR36
 * distribution courant triphasé et monophasé
 * réseau d'air comprimé
 * 1) Presse d'atelier
 * achats des pièces et accessoires complémentaires pour la remise en service
 * remonter la presse

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
[compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * 1) courroie pour vélo elliptique voir références ici
 * 2) colle a carrelage (4 sacs ?)
 * 3) joint pour carrelage
 * 4) acier étiré à froid UPN 65 (taille 65 x 42mm) si pas dispo prendre UPN 80 (taille 80 x 45)  besoin : 4 barres de 6 m (elec avancé 1X, elec existant 2X, elec extension 1 X) ne pas couper les barres de 6m
 * 5) peinture rouge basque (acheter un nouveau pot de 10 (25?) litres)
 * 6) pot de peinture de couleur erronée : envoyer lettre RAR à siège de la GSB pour demander le remboursement (le test comparatif de couleur a été effectué).
 * 7) [livraison perdue refaire une commande] cassette imprimable Brother blanc sur noir 12mm TZ-231; cassettes compatibles ici
 * 8) [à commander] cassette imprimable Brother blanc sur noir 9mm TZ-221; cassettes compatibles ici
 * 9) Moteur d'aspirateur DOMEL MKM7778/8 220/240V  (1200W) ou mieux (même dimensions, même prix mais 1400W)
 * 10) grille en 40x 40 cm pour puisard (ordre de prix 90EURHT chez Point P)
 * 11) fusibles cartouches 10,3 * 38mm  pour installation électique (1 lot de 10 en T4A) pour la fraiseuse Dufour
 * 12) plaques de mousses conductrices (30 x 30 cm)  10 pièces
 * 13) barre de seuil sans vis apparente pour une hauteur de 22 à 18mm (appro Eric)
 * 14) variateur triphasés (toutes puissances) : la commande doit partir au plus tôt pour une livraison fin juin
 * 15) 2 fusibles F30A  cyllindriques pour drive tri (préciser dimensions)
 * 16) une clé pour mandrin de 16mm + une seconde clé de mandrin pour la perceuse orange (emmener la perceuse chez le distributeur pour avoir le bon modèle)
 * 17) un coffre à clés avec digicode

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds, l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ORGANISATION
Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14h

Fermeture : En soirée les trois jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjr repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 12 équivalents temps complets chaque jour soit 15-18 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.

Jeudi 14 mai 2015 (de 11h à 20h)
OPEX récupération machines outil

Dimanche 17 mai 2015 (14h à 20h)

 * 1) David

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 09/05/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 02/05/2015
 * WE du samedi 25/04/2015
 * WE du samedi 18/04/2015
 * WE du samedi 11/04/2015
 * WE du samedi 04/04/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/03/2015
 * WE du samedi 21/03/2015
 * WE du samedi 14/03/2015
 * WE du samedi 07/03/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/02/2015
 * WE du samedi 21/02/2015
 * WE du samedi 14/02/2015
 * WE du samedi 07/02/2015
 * WE du samedi 31/01/2015
 * WE du samedi 24/01/2015
 * WE du samedi 17/01/2015
 * WE du samedi 10/01/2015
 * WE du samedi 20/12/2014
 * WE du samedi 13/12/2014
 * WE du samedi 06/12/2014
 * WE du samedi 29/11/2014
 * WE du samedi 22/11/2014
 * WE du samedi 15/11/2014
 * WE du samedi 08/11/2014
 * WE du samedi 01/11/2014
 * WE du samedi 25/10/2014
 * WE du samedi 18/10/2014
 * WE du samedi 11/10/2014
 * WE du samedi 04/10/2014
 * WE du samedi 27/09/2014
 * WE du samedi 20/09/2014
 * WE du samedi 13/09/2014
 * WE du samedi 06/09/2014
 * WE du samedi 30/08/2014
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014
 * WE du samedi 02/08/2014
 * WE du samedi 26/07/2014
 * WE du samedi 19/07/2014
 * WE du samedi 12/07/2014
 * WE du samedi 05/07/2014
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants

 * WE du samedi 23/05/2015
 * WE du samedi 30/05/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 06/06/2015
 * WE du samedi 13/06/2015
 * WE du samedi 20/06/2015
 * WE du samedi 27/06/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 04/07/2015
 * WE du samedi 11/07/2015
 * WE du samedi 18/07/2015
 * WE du samedi 25/07/2015