Electrolab 2.0 : Travaux WE du 29/08/2015

= Travaux des samedi 29 et dimanche 30 août 2015 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche.

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo. Il est important de s'incrire afin de mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs.

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, des finitions et travaux résiduels sont prévus en zone coworking, elec, projets, meca light et convi. Les travaux du second semestre 2015 se focalisent désormais sur la finition du bar, les toilettes à l'entrée, la salle formation II, l'aménagement de la zone "elec" (extension) et élec avancée, la salle de traitement de surface. À prévoir aussi, la mise en place de la chaudière, le mur de séparation entre convi et les autres pièces ainsi que l'aménagement de la zone "elec avancée". Enfin, les murs de séparation entre élec avancée et zone staff et cette dernière et la salle info sont à construire.

LES CHANTIERS PRÉVUS
Si nécessaire, le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * Box 3
 * 1) réalisation installations de caches/caissons pour masquer les tuyaux d'aération
 * 2) peinture rouge d'un poteau (dès  que l'on a la bonne peinture :) -> ON A LA PEINTURE ! :p
 * 3) Aspiration / nettoyage / remplacement de certaines dalles de moquette


 * Zone Elec
 * 1) Ajout de prises électriques et réseau (goulottes de distribution au plafond) dans la partie extension
 * 2) mise en place des paillasses puis création/montage des étagères (1 rehausse si dispo en standard, 2 étagères si réalisation sur mesure à partir de cornières)
 * 3) faut-il prévoir une modification du branchement des luminaires de la zone elec éexistante sur le nouveau tableau de distribution ?
 * 4) Une fois la paillasse RF installée en elec avancée (voir plus bas), démonter les 4 paillasses près des toilettes
 * 5) Poursuivre le vidage de l'étagère métallique en zone élec (celle qui a le meuble porte câble en TG) pour - à terme - démonter cette étagère. -> Fait 30%...
 * 6) Montage d'étagères le long du mur de la zone PCB -> Fait
 * 7) Suppression de la paillasse CMS (déplacée sur nouvelles paillasses) -> Fait
 * 8) Montage d'étagères le long du mur de la zone PCB -> Fait
 * 9) Remplacement des petites paillasses de l'extension par des nouvelles grandes -> Fait


 * Zone Projets
 * 1) Ajout des armoires constituant le couloir de rangement / stockage -> Fait
 * 2) Initier le rangement  -> Initié...
 * 3) Transférer le contenu des nouveaux bacs de rangement vers les bonnes zones de stockage
 * 4) Pose de 3 luminaire côté tables commandés par l'allumage minimal de la pièce  -> Fait
 * 5) Pose de 3 luminaire côté mur commandés par détecteur automatique (prévoir du mou de câblage pour contourner les futures gaines de ventil) -> Fait


 * Porte d'entrée
 * 1) Réparation de la poignée de la porte suite tentative d'effraction -> Solution temporaire à revoir%
 * 2) Raccorder BAES (câble à tirer)


 * Bar
 * 1) Pose de la seconde partie du haut de bar
 * 2) finitions sur les murs -> Fait 90% (Reste à poser et peindre toile de verre sous le plateau de bar côté lounge)
 * 3) préparation d'une porte + installation de la grille de ventilation du système frigo du bar (cf jordi)
 * 4) pose des meubles de bar -> Fait (Bidouille à faire pour que les portes sous l'évier puissent se fermer)
 * 5) Installation des parties actives frigo des meubles
 * 6) Fixation des plans de travail -> Attente décision perco / LV
 * 7) eclairage + faux plafond
 * 8) plomberie bar -> 60% fait -> Reste : Départ et évac pour perco et LV... Dans l'attente d'une décision sur l'organisation de ces équipements
 * 9) plomberie départs WC
 * 10) plomberie départ extérieur -> Fait (réfléchir à l'ajout d'un voire deux anti-coup de bélier)


 * WC convi
 * 1) Mise en place des cloisons et carrelage des murs qui vont supporter les tuyaux d'évacuation
 * 2) Plomberie sanitaires


 * Elec avancée
 * 1) installer les étagères spéciales (d'après nouvaux plans) sur la paillasse elec RF (visserie et tablettes complémentaires ont été livrées)
 * 2) commencer à rationaliser (= benner :) le contenu des étagères du stock tampon


 * Salle serveur
 * 1) électricité salle serveur (Déplacer commande luminaires, ajout de prises aux murs)
 * 2) Courant secouru : fait par des onduleurs locaux -> Fait (peut-être un à ajouter, car 60% de charge constaté au 26/07)


 * Zone méca
 * 1) réalisation du tableau électrique dédié
 * 2) éclairage général (2 niveaux d'éclairements ?) + éclairage ponctuel au plafond pour machines manuelles (tour et fraiseuse convetionelle, touret a meuler)  par exemple à l'aide de spots à ampoule BT type PAR36
 * 3) distribution courant triphasé et monophasé
 * 4) réseau d'air comprimé


 * Système domotique
 * 1) Evolution du système : prise en compte de l'électrovanne pour point d'eau extérieur
 * 2) Evolution du système : macros pour gestion rapide de la fermeture

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
[compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * 1) courroie pour vélo elliptique voir références ici
 * 2) acier étiré à froid UPN 65 (taille 65 x 42mm) si pas dispo prendre UPN 80 (taille 80 x 45)  besoin : 4 barres de 6 m (elec avancé 1X, elec existant 2X, elec extension 1 X) ne pas couper les barres de 6m
 * 3) pot de peinture de couleur erronée :  lettre RAR à siège de la GSB pour demander le remboursement a été envoyé. Suivre le dossier, voir relancer.
 * 4) [livraison perdue refaire une commande] cassette imprimable Brother blanc sur noir 12mm TZ-231; cassettes compatibles ici
 * 5) [à commander] cassette imprimable Brother blanc sur noir 9mm TZ-221; cassettes compatibles ici
 * 6) Moteur d'aspirateur DOMEL MKM7778/8 220/240V  (1200W) ou mieux (même dimensions, même prix mais 1400W) : commandé
 * 7) grille en 40x 40 cm pour puisard (ordre de prix 90EURHT chez Point P)
 * 8) fusibles cartouches 10,3 * 38mm  pour installation électique (1 lot de 10 en T4A) pour la fraiseuse Dufour
 * 9) plaques de mousses conductrices (30 x 30 cm)  10 pièces
 * 10) barre de seuil sans vis apparente pour une hauteur de 22 à 18mm (appro Eric)
 * 11) 2 fusibles F30A cyllindriques pour drive tri  (préciser dimensions)
 * 12) une clé pour mandrin de 16mm + une seconde clé de mandrin pour la perceuse orange (emmener la perceuse chez le distributeur pour avoir le bon modèle)
 * 13) un coffre à clés avec digicode

Autres activités non prioritaires à faire en semaine pour aider

 * recencement, vérification et mise en service d'appareils de mesure
 * réhabilitation soudeuse à point ARO


 * Rangement composants électroniques et associés
 * 1) Vidage d'un tiro clas beige  (2 troirs de composants actifs à ranger sur des mousses antistatique) : le tiro clas est ensuite réorganisé et va en élec avancée.
 * 2) tri des actifs dans les cartons sous les paillasses
 * 3) vidage complet du totem II
 * 4) meuble Tiro Clas beige : ranger le contenu qui n'est pas destiné à rester dans ce meuble
 * 5) lavage de tiroirs de rangement
 * 6) rangement de la visserie spécial "électronique" et des cosses  (déja en cours)


 * Rangement méca
 * 1) Poursuivre la rationalisation du rangement "visserie"
 * 2) Création et remplissage des tiroirs visserie M3, M5, M6, et M8 du meuble Tiro Clas
 * 3) Le tiro-clas vert désormais vidé est donné à la méca (récupérer les 2 tiroirs manquants)


 * Presse hydraulique d'atelier
 * 1) achats des pièces et accessoires complémentaires pour la remise en service
 * 2) remonter la presse (en cours)

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds, l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ORGANISATION
Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 11 h le samedi, dès 14h le dimanche

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

Repas au lab
Comme d'habitude, un repas est offert aux personnes qui viennent participer aux travaux d'aménagement du lab. Samedi :  Dimanche : 

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir. C'est balo :(
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 12 équivalents temps complets chaque jour soit 15-18 personnes.

Samedi 29 août 2015 (de 11h à 22h)

 * 1) Crafty
 * 2) Yannick
 * 3) Ellyan
 * 4) Clement
 * 5) Marc
 * 6) Raoul
 * 7) David

Dimanche 30 août 2015 (14h à 20h)

 * 1) Crafty
 * 2) Yannick
 * 3) Ellyan
 * 4) Clement
 * 5) Marc
 * 6) Sylvia
 * 7) David
 * 8) Yannick (l'autre)
 * 9) Anne-So

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 22/08/2015
 * WE du samedi 05/08/2015
 * WE du samedi 08/08/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 01/08/2015
 * WE du samedi 25/07/2015
 * WE du samedi 18/07/2015
 * WE du samedi 11/07/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 04/07/2015
 * WE du samedi 27/06/2015
 * WE du samedi 20/06/2015
 * WE du samedi 13/06/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 06/06/2015
 * WE du samedi 30/05/2015
 * WE du samedi 23/05/2015
 * WE du samedi 16/05/2015
 * WE du samedi 09/05/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 02/05/2015
 * WE du samedi 25/04/2015
 * WE du samedi 18/04/2015
 * WE du samedi 11/04/2015
 * WE du samedi 04/04/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/03/2015
 * WE du samedi 21/03/2015
 * WE du samedi 14/03/2015
 * WE du samedi 07/03/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/02/2015
 * WE du samedi 21/02/2015
 * WE du samedi 14/02/2015
 * WE du samedi 07/02/2015
 * WE du samedi 31/01/2015
 * WE du samedi 24/01/2015
 * WE du samedi 17/01/2015
 * WE du samedi 10/01/2015
 * WE du samedi 20/12/2014
 * WE du samedi 13/12/2014
 * WE du samedi 06/12/2014
 * WE du samedi 29/11/2014
 * WE du samedi 22/11/2014
 * WE du samedi 15/11/2014
 * WE du samedi 08/11/2014
 * WE du samedi 01/11/2014
 * WE du samedi 25/10/2014
 * WE du samedi 18/10/2014
 * WE du samedi 11/10/2014
 * WE du samedi 04/10/2014
 * WE du samedi 27/09/2014
 * WE du samedi 20/09/2014
 * WE du samedi 13/09/2014
 * WE du samedi 06/09/2014
 * WE du samedi 30/08/2014
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014
 * WE du samedi 02/08/2014
 * WE du samedi 26/07/2014
 * WE du samedi 19/07/2014
 * WE du samedi 12/07/2014
 * WE du samedi 05/07/2014
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions pas encore ouvertes)

 * WE d'OUVERTURE du samedi 05/09/2015
 * WE du samedi 12/09/2015
 * WE du samedi 19/09/2015
 * WE du samedi 26/09/2015