Electrolab 2.0 : Travaux WE du 21/03/2015

= Travaux du samedi 21 mars et dimanche 22 mars 2015 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et en cette période de travaux importants, le vendredi soir est aussi mis à contribution pour quelques préparatifs, travaux de réflexion et conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo. Il est important de s'incrire afin de mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs.

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, des finitions et travaux résiduels sont prévus en zone coworking, elec, projets, meca light et convi. Des nouveaux chantiers sont déja planifiés pour le second trimestre 2015 (toilettes à l'entrée, bar et formation II).

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * Coworking/box 3
 * 1) poncage enduit
 * 2) Finition enduit au plafond
 * 3) Sous couche + peinture


 * Couloir entreprises
 * 1) Ponçage puis sous couche et peinture du plafond et des murs des portes en blanc
 * 2) Peinture du mur sud en rouge


 * Porte d'entrée
 * 1) Scellement des tiges filetées de maintient du cadre métallique au ciment prompt
 * 2) Ajout de deux sauterelles supplémentaire
 * 3) Pose et cablage d'un BAES


 * Meca légère
 * 1) ponçage puis enduit (2ème couche) du mur de séparation vers projets


 * Bar
 * 1) Finitionet pose de la seconde partie du haut de bar
 * 2) Éclairage dans le haut de bar (2nd partie)


 * Méca
 * 1) Mur entre méca et convi : ajout de deux couches de placo, coté méca


 * Rangement méca
 * 1) Poursuivre la rationalisation du rangement "visserie"
 * 2) Lavage préalable des planches d'alvéoles blanches thermoformées du meuble Tiro Clas
 * 3) Création et remplissage des tiroirs visserie M3, M5, M6, et M8 du meuble Tiro Clas


 * Formation I
 * 1) pose de goulottes et prises électriques


 * Zone convi
 * 1) pose de goulottes et prises électriques

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
[compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * 1) 1 radiateur électrique
 * 2) ciment de réparation (pour pourtour extérieur porte)
 * 3) [livraison perdue refaire une commande] cassette imprimable Brother blanc sur noir 12mm TZ-231; cassettes compatibles ici
 * 4) Moteur R3G190-AB07-02 (si fonflon pas pris en garantie ;XPELAIR ref 92498AG)
 * 5) 1 vasistas beton 40 x 40 + 1 rehausse + grille pour faire un puisard
 * 6) fusibles cartouches 10,3 * 38mm (1 lot de 10 en 4A et 1 lot de 10 en 2A)
 * 7) une clé pour mandrin de 16mm
 * 8) plaques de mousses conductrices (30 x 30 cm)  10pièces
 * 9) un coffre à clés avec digicode
 * 10) rouleau essuie-tout papier (100 rouleaux)

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds, l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 12h le samedi et 14h le dimanche

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjr repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 12 équivalents temps complets chaque jour soit 15-18 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.

Samedi 21 mars 2015 (de 13h à 22h)

 * 1) Zenos
 * 2) Endy 13h30 -> 18h (voire un peu plus tard)
 * 3) Benjamin B. -> 13h à 19h
 * 4) Jordi
 * 5) Vincent
 * 6) Eric
 * 7) Raoul
 * 8) Julien
 * 9) Xavier

Dimanche 22 mars 2015 (14h à 22h)

 * 1) Zenos
 * 2) Raymond 16h30 -> 22h
 * 3) Sylvia 14h -> 21h
 * 4) David
 * 5) Nicolas.S
 * 6) Eric
 * 7) Olga
 * 8) 3dsman

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 14/03/2015
 * WE du samedi 07/03/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/02/2015
 * WE du samedi 21/02/2015
 * WE du samedi 14/02/2015
 * WE du samedi 07/02/2015
 * WE du samedi 31/01/2015
 * WE du samedi 24/01/2015
 * WE du samedi 17/01/2015
 * WE du samedi 10/01/2015
 * WE du samedi 20/12/2014
 * WE du samedi 13/12/2014
 * WE du samedi 06/12/2014
 * WE du samedi 29/11/2014
 * WE du samedi 22/11/2014
 * WE du samedi 15/11/2014
 * WE du samedi 08/11/2014
 * WE du samedi 01/11/2014
 * WE du samedi 25/10/2014
 * WE du samedi 18/10/2014
 * WE du samedi 11/10/2014
 * WE du samedi 04/10/2014
 * WE du samedi 27/09/2014
 * WE du samedi 20/09/2014
 * WE du samedi 13/09/2014
 * WE du samedi 06/09/2014
 * WE du samedi 30/08/2014
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014
 * WE du samedi 02/08/2014
 * WE du samedi 26/07/2014
 * WE du samedi 19/07/2014
 * WE du samedi 12/07/2014
 * WE du samedi 05/07/2014
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions pas encore ouvertes)

 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/03/2015 (pas de travaux)

LES CHANTIERS REALISES

 * rangements composants électroniques (fusibles, condensateurs, circuits intégrés) (travaux effectués en semaine et le WE)
 * coworking/box 3 : électricté, enduit, ponçage, peinture
 * couloir entreprises : enduit et peinture
 * maintenance machine : démontage boite de vitesse du tour Famot
 * planification des rangements pour la zone élec avancée (Tiro Clas n°1 pour le moment)
 * zone méca : constuction du mur en placoplatre, calfeutrage à la mousse expansive incombustible
 * réseaux informatiques : installtion de prise réseau POE (notamment en salle de formation)
 * maintenance machine : réparation variateur tour CNC
 * systtèmes applicatifs : configuration d'outils de montage vidéo pour la numérisation des formations (en salle de formation)
 * domotique : évolution du système domotique pour l'ajout de scénarii afin de permettre un gestion rapide des fonctionnalités
 * zone convi : finition (joints) sur portes et fenêtres intérieures