Electrolab 2.0 : Travaux WE du 21/06/2014

= travaux du samedi 21 et dimanche 22 juin =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Ici exceptionnellement le lundi également !

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

En ce moment, on aménage les 400m² additionnels correspondant à la future zone projet, dont on va prendre possession et utiliser le plus rapidement possible.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Les derniers travaux ont permi de réaliser et d'agencer une zone de travail temporaire pour l'électricité (dédiée au montage des armoires électriques du lab 2.0) et d'un établi "bricolage/méca" temporaire. La zone de stockage temporaire a été remplie : elle contient des endroits de rangement dédiés au matériels requis pour construire le lab 2.0 (plomberie, ventilation,...). Le démontage de l'ascenceur a encore avancé de manière significative. La partie du sol qui sera à poncer a été en grande partie libérée de tout ce qui s'y trouvait. De nombreux bacs de stockge, récupérés récemment ont été lavés et servent désormais au tri et rangement du matériel, notamment électrique

Ce WE, la priorité est donnée à la préparation des ventes. En effet, les récupération de matériels faites en Q2/2014 ont permis à l'association de se doter d'équipements de qualité qu'elle n'aura en conséquence pas besoin d'acheter. Souvent par obligation, de nombreux autres matériels et équipements ont été récupérés simultanément mais dont nous n'avons pas l'utilité. L'argent étant le nerf de la guerre, il est désormais urgent de vendre tout ce qui n'est pas utile pour financer la poursuite des travaux d'aménagement. Le fait de se débarasser de tout cela a une autre vertue bénéfique : éviter de devoir déplacer tout ce stock au gré de l'avancement des travaux, car à chaque fois que l'on aménage une zone - fusse de manière temporaire - elle doit être vidée préalablement de tout son contenu.

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantier "préparation ventes"
Objectif : tout ce qui ne sert pas est à vendre (ou à jeter), en conséquence il faut recencer et préparer ce matériel pour qu'il puisse être vendu.

Le plus efficace pour mener à bien un tel chantier est de former des groupes de travail ayant chacun une tâche dédiée et précise : manutentionnaires, logisticiens (optimisation et organisation des rangements) inventoristes, photographes, réparateurs, documentalistes (recherche d'infos), rédacteurs des offres/argumentaires de vente, publieurs Internet).


 * 1) Préparation ventes salon (tout doit être prêt avec docs, affichettes au plus tard le mardi 24/06 au soir), ce qui veut dire que 90% du travail est à faire ce WE. (Eric, dimanche seulement)
 * 2) Inventaire et réagencement du stock meubles de la cathédrale en vue de vente sur internet
 * 3) Inventaire des autres équipements à vendre en vue de vente sur internet

Chantiers principaux de constuction et réhabilitation

 * 1) Chantier électricité batiment
 * 2) Réalisation d'une armoire électrique temporaire pour les zones en travaux.
 * 3) Si l'armoire est terminée, l'installer et y connecter l'éclairage existant.

Chantier récupération vinyl cutter (Clem / Crafty)
Une grosse découpeuse vinyle 2*3m CNC est à récupérer près de Poissy

Chantier récupération canapé (ANNULE)
Un canapé pour la zone convi est à récupérer dans Paris

Poursuite du déplacement de palettes (Crafty)
Continuer à déplacer les palettes de l'ancien locataire vers leurs locaux, notamment avec priorité de libérer la future zone méca.

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Si vous disposez de bac peinture (le terme exact est 'camion'), amenez-les on pourra bosser plus aisément (le lab n'en a que deux) Pour toutes les personnes faisant de la manutention, EPI obligatoire (chaussures, gants et casque).

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)

 * Réparation perceuse à colonne (mise en place d'un interrupteur et coup de poing de qualité)
 * Poursuite du démontage du monte-charge
 * Audit des équipements paillasses élec (tournevis, multimètres, fers à souder,...) puis commande des pièces de rechange ou complémentaires en vue de la remise en état.
 * Démontage d'équipements de face avant (interrupteurs, boutons) et rangement dans les bacs adéquats
 * Préparer l'abattage des murs pour déplacer les machines en future zone méca (pour déménagement machines méca)
 * confection plans pour faux-plancher
 * prépa ponçage sol (vérifier la ref de la machine à poncer chez kiloutou pour acheter les consommables et idem pour le produit)

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14h les deux jours

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : samedi ?, dimanche : Eric

Responsable catering du WE : Clem et "Barbeuq Master" Ellyan

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes.

Samedi 21 juin 2014 ( de 14h à ?h)

 * 1) David
 * 2) Clem (Décollage 17h)
 * 3) Crafty
 * 4) Yannick
 * 5) Jojo
 * 6) Vincent
 * 7) Ellyan

Dimanche 22 juin 2014 (14h - 22h)

 * 1) Eric
 * 2) David (après midi)
 * 3) Yannick
 * 4) Clem
 * 5) Jojo
 * 6) Laurent
 * 7) fabrice
 * 8) Vincent
 * 9) Ellyan
 * 10) Roul

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions déja ouvertes)

 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : Yannick + Crafty
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : ??

LES CHANTIERS REALISES

 * Récupération d'une table découpeuse vynil à dépression (mécanique OK, système de commande autonome et propriétaire ((hard + soft) à faire évoluer pour être au standard 2014);
 * Récupération d'une machine à embossage - gaufrage et transfert thermique à chaud (au choix : à garder en l'état, à démonter ou à transformer en petite plieuse à plexiglas par exemple);
 * Préparatifs salon et pour vente internet (notamment des enregistreurs SDI);
 * Un mur en parpaings a été supprimé, les gravats nettoyés ont été palettisés et sont prêts à être mis en déchetterie;
 * Récupération d'un puvérisateur tractable pour tondeuse autoportée (à vendre ou à démonter);
 * La perceuse à colonne réparée (interrupteur et coup de poing original genre "n'importe quoi" remplacé par un modèle industriel de qualité;
 * Réalisation d'un coffret électrique de chantier (en cours);
 * Création d'une poignée antivibratoire pour notre perforateur lourd, l'originale était de piètre qualité
 * Fixation d'une pendule radiopilotée au mur de la zone workshop (comme cela, il n'y a plus aucune excuse pour attraper le dernier RER :).