Electrolab 2.0 : Travaux WE du 20/12/2014

= Travaux du samedi 20 et dimanche 21 décembre 2014 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et en cette période de travaux importants, le vendredi soir est aussi mis à contribution pour quelques préparatifs, travaux de réflexion et conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, le dernier lot de travaux de l'année 2014 se concentre sur la mise en service des autres zones déja constuites précédemment (méca light, élec, impression 3D) mais aussi la réalisation de nouveaux chantiers (toilettes entrée et bar). D'ici fin décembre 2014, on sera pas loin de 50% de la surface disponible entièrement aménagée et opérationnelle.

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * Cowoking
 * 1) plafond suspendu
 * 2) peinture
 * 3) caches des gaines de ventilation
 * 4) plinthes au plafond
 * 5) chauffage
 * 6) pose de goulottes et prises électriques


 * Couloir entreprises
 * 1) Peinture des murs latéraux et du plafond


 * Zone Elec
 * 1) carrelage sol
 * 2) électricité, luminaires
 * 3) rangement des composants électroniques (réorganisation des deux totems)


 * Rangement méca
 * 1) Poursuivre la rationalisation du rangement "visserie"
 * 2) Lavage des 50 tiroirs et leurs bacs plastique interne


 * Meca légère
 * 1) enduit (2ème couche) et ponçage du mur de séparation vers projets
 * 2) vider la zone en vue de la peinture du sol
 * 3) pose de goulottes et prises électriques (alimentation électriques des prises secteur présentes sous les établis de travail à prévoir) Des caches sont a fabriquer (plastique /métal ?)


 * Formation I
 * 1) pose de goulottes et prises électriques


 * Zone projets
 * 1) Tableau électrique
 * 2) prises électriques et réseau supplémentaires ? pose de goulottes ?


 * Zone convi
 * 1) pose de goulottes et prises électriques
 * 2) pose des seuils en bord des dalles de moquette


 * Porte d'entrée
 * 1) accès par badge
 * 2) plaques de platres (avec isolation) à poser sur le pourtour, coté intérieur
 * 3) fermeture des fissures, enduit + peinture sur le pourtour extérieur de la porte
 * 4) pose et câblage du contact de battant; intégration dans le système domotique

Mur entre méca et convi :ajout de deux couches de placo après avoir rempli de laine de roche
 * Méca


 * Fomation II
 * 1) pose plaque de placoplatre à l'intérieur de la pièce

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * 1) [compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * 2) ciment prompt (pour pourtour extérieur porte)
 * 3) une porte coupe feu 1/2 heure simple battant (pour fond couloir entreprises)
 * 4) 4 cornières plastique blanc 40 x 40mm environ pour pourtour fenêtres
 * 5) cassette imprimable Brother blanc sur noir 12mm TZ-231; cassettes compatibles ici
 * 6) 20 plaques de mousse conductrice pour composants électroniques

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * 1) [compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * 2) cornière de rive pour plafond suspendu
 * 3) ciment prompt (pour pourtour extérieur porte)
 * 4) une porte coupe feu 1/2 heure simple battant (pour fond couloir entreprises)
 * 5) 4 cornières plastique blanc 40 x 40mm environ pour pourtour fenêtres

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Si vous disposez de bac peinture (le terme exact est 'camion'), amenez-les on pourra bosser plus aisément (le lab n'en a que deux) Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds (? de tenir un pinceau), l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)

 * 1) Retroengineering Pick n' Place

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 12h le samedi et 14h le dimanche

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjr repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.

Samedi 20 décembre 2014 (de 12h à 22h)

 * 1) Jean
 * 2) Eric
 * 3) Zenos
 * 4) Ellyan
 * 5) 3DSman
 * 6) Jordi
 * 7) Julien
 * 8) Raoul

Dimanche 21 décembre 2014 (14h à 22h)

 * 1) Eric
 * 2) David
 * 3) Zenos
 * 4) Ellyan

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 13/12/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 06/12/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 29/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 22/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 15/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 08/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 01/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 25/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 18/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 11/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 04/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 27/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 06/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 30/08/2014 Référent : ??
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * WE du samedi 10/01/2015
 * WE du samedi 17/01/2015
 * WE du samedi 24/01/2015
 * WE du samedi 31/01/2015
 * WE du samedi 07/02/2015
 * WE du samedi 14/02/2015
 * WE du samedi 21/02/2015
 * WE d'OUVERTURE du samedi 28/02/2015
 * WE du samedi 07/03/2015
 * WE du samedi 14/03/2015
 * WE du samedi 21/03/2015

LES CHANTIERS REALISES

 * Réorganisation stock (optimisation du rangement des armoires basses)
 * Stock général: début du remplissage des blocs tiroirs jaunes
 * Installation de prises électriques en zone "méca légère" et zone projets
 * Ajout de bureaux en zone projets
 * Composants électroniques : tri des pièces récupérées courant décembre; préparation du stock pour zone "elec +"
 * Salle de formation I : pose d'un tableau blanc mural et d'un écran de projection mural