Electrolab 2.0 : Travaux WE du 13/12/2014

= Travaux du samedi 13 et dimanche 14 décembre 2014 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et en cette période de travaux importants, le vendredi soir est aussi mis à contribution pour quelques préparatifs, travaux de réflexion et conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, le dernier lot de travaux de l'année 2014 se concentre sur la mise en service des autres zones déja constuites précédemment (méca light, élec, impression 3D) mais aussi la réalisation de nouveaux chantiers (toilettes entrée et bar). D'ici fin décembre 2014, on sera pas loin de 50% de la surface disponible entièrement aménagée et opérationnelle.

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Opérations extérieures

 * 1) OPEX Cergy : récupération de matériels de bureau, 6-7 personnes, samedi 13/12

Sur place entre 9h et 9h30 (départ du lab 8h45)

1 camion + 1 voiture

Plus d'infos sur cette OPEX sur la ML

Prévoir :
 * EPI (chaussures de sécurité, gants de manutention)
 * camion 20m3 avec hayon
 * palettes vides (4-5 pièces)
 * sangles
 * tire palettes
 * quelques cartons de déménagement
 * duck tape
 * de quoi écrire
 * rallonge (dévidoir)

Objectif : finir avant midi.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * Cowoking
 * 1) plafond suspendu
 * 2) peinture
 * 3) caches des gaines de ventilation
 * 4) plinthes au plafond
 * 5) chauffage
 * 6) pose de goulottes et prises électriques

[compléter s'il reste des choses à finir]
 * Couloir entreprises


 * Meca légère
 * 1) enduit et ponçage du mur de séparation vers projets
 * 2) vider la zone en vue de la peinture du sol
 * 3) pose de goulottes et prises électriques ?


 * Formation I
 * 1) pose de goulottes et prises électriques


 * Zone projets
 * 1) Tableau électrique
 * 2) prises électriques et réseau supplémentaires ? pose de goulottes ?


 * Zone convi
 * 1) pose de goulottes et prises électriques
 * 2) pose des seuils en bord des dalles de moquette


 * Porte d'entrée
 * 1) accès par badge
 * 2) plaques de platres (avec isolation) à poser sur le pourtour, coté intérieur
 * 3) fermeture des fissures, enduit + peinture sur le pourtour extérieur de la porte
 * 4) pose et câblage du contact de battant; intégration dans le système domotique

Ajout de deux couches de placo après avoir rempli de laine de roche
 * Méca lourde


 * Zone Elec
 * 1) carrelage sol
 * 2) électricité, luminaires


 * Fomation II
 * 1) pose plaque de placoplatre à l'intérieur de la pièce

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * 1) [compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * 2) ciment prompt (pour pourtour extérieur porte)
 * 3) une porte coupe feu 1/2 heure simple battant (pour fond couloir entreprises)
 * 4) 4 cornières plastique blanc 40 x 40mm environ pour pourtour fenêtres
 * 5) goulottes PVC (livraison prévue mardi 9/12)

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Si vous disposez de bac peinture (le terme exact est 'camion'), amenez-les on pourra bosser plus aisément (le lab n'en a que deux)

Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds (<> de tenir un pinceau), l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)

 * 1) [à compléter]

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 8h30 le samedi (OPEX) et 14h le dimanche

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjr repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.

Vendredi 12 décembre 2014 (de 19h à 23h) (préparation des travaux)

 * 1) [Inscrivez-vous]

Samedi 13 décembre 2014 (de 11h à 22h) ATTENTION : OPEX dès 8h30

 * 1) Jean
 * 2) Eric (OPEX)
 * 3) David
 * 4) Papy (OPEX)
 * 5) Crafty (OPEX)
 * 6) Ellyan (OPEX)
 * 7) David
 * 8) AnneSo
 * 9) 3DSman
 * 10) Axone (OPEX)

Dimanche 14 décembre 2014 (14h à 22h)

 * 1) Eric
 * 2) Anne-so
 * 3) David
 * 4) Julien
 * 5) Zenos
 * 6) Vincent
 * 7) 3DSman
 * 8) Brightfish
 * 9) Ellyan
 * 10) Crafty

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 06/12/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 29/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 22/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 15/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 08/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 01/11/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 25/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 18/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 11/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 04/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 27/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 06/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 30/08/2014 Référent : ??
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * WE du samedi 20/12/2014 Référent : ??

LES CHANTIERS REALISES

 * OPEX samedi matin : récupération de meubles et de composants électroniques
 * Câblage armoire électrique zone projets : c'est terminé, le tableau provisoire a été décommissionné
 * Déménagement de matériels en zone stockage
 * Lavage des colonnes de tiroirs pour le stockage "mécanique"
 * Rangement de docs
 * Déplacement des rangements de composants en zone électronique (une campagne de recensement/rangement est à prévoir prochainement; à faire dans les règles de l'art tant certains composants anciens sont fragiles)
 * Réalisation d'un banc photo (en cours)
 * Audit de luminaires à LED (en panne et pour ainsi dire pas réparable : servira en récup de pièces.
 * Pose goulottes en convi
 * Pose prises secteur mono et triphasé en méca light
 * Pose d'un chauffage en box entreprise I
 * Porte d'entrée : ajout d'un bouton ouvre-porte extérieur
 * Zone stock : pose de quatre colonnes à tiroir (seule les batis sont en place, des dizaines de tiroirs sont à laver avant d'être réinstallés)
 * Mur projet-méca light : pose de calicot et enduit
 * Calfeutrage de la porte d'entrée avec un joint mousse
 * Déplacements de machines et équipements dans la zone stock et méca
 * Début de rationalisation du rangement de la visserie