Electrolab 2.0 : Travaux WE du 17/01/2015

= Travaux du samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et en cette période de travaux importants, le vendredi soir est aussi mis à contribution pour quelques préparatifs, travaux de réflexion et conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo. Il est important de s'incrire afin de mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs.

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Après la construction, l'aménagement et la mise en service des zones convi, projet, formation I et entreprises, des finitions et travaux résiduels sont prévus en zone coworking, elec, projets, meca light et convi. Des nouveaux chantiers sont déja planifiés (toilettes à l'entrée, bar et formation II). L'objectif étant de terminer tous ces zones d'ici mars 2015.

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * Cowoking
 * 1) terminer mur placo (enduit ? peinture?)
 * 2) plafond suspendu
 * 3) peinture
 * 4) caches des gaines de ventilation
 * 5) plinthes au plafond
 * 6) chauffage
 * 7) pose de goulottes et prises électriques


 * Couloir entreprises
 * 1) Peinture des murs latéraux et du plafond


 * 1) Box entreprise 1
 * Amener l'eau courante
 * Accéder au tuyau d'évacuation


 * Zone Elec
 * 1) carrelage sol
 * 2) électricité, luminaires
 * 3) rangement des composants électroniques (réorganisation des deux totems)


 * Rangement méca
 * 1) Poursuivre la rationalisation du rangement "visserie"


 * Meca légère
 * 1) enduit (2ème couche) et ponçage du mur de séparation vers projets
 * 2) vider la zone en vue de la peinture du sol
 * 3) pose de goulottes et prises électriques (alimentation électriques des prises secteur présentes sous les établis de travail à prévoir) Des caches sont a fabriquer (plastique /métal ?)


 * Formation I
 * 1) pose de goulottes et prises électriques


 * Zone projets
 * 1) Tableau électrique (poursuivre l'installation domotique)


 * Zone convi
 * 1) pose de goulottes et prises électriques
 * 2) pose des seuils en bord des dalles de moquette


 * Porte d'entrée
 * 1) accès par badge
 * 2) plaques de platres (avec isolation) à poser sur le pourtour, coté intérieur (dépriorisé)
 * 3) fermeture des fissures, enduit + peinture sur le pourtour extérieur de la porte
 * 4) pose et câblage du contact de battant; intégration dans le système domotique


 * Méca
 * 1) Mur entre méca et convi : ajout de deux couches de placo après avoir rempli de laine de roche
 * 2) Branchement de prises triphasées sur les machines


 * Formation II
 * 1) pose plaque de placoplatre à l'intérieur de la pièce

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * 1) [compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]
 * 2) [acheté ?] cornière de rive pour faux plafond (8 barres de 3m)
 * 3) [acheté ?] ciment prompt 10kg
 * 4) [acheté ?] siphon PVC diamètre 40mm
 * 5) [acheté ?] manchon femelle-femelle caouchouc diamètre 50mm
 * 6) [acheté ?] réduction PVC mâle 50mm -femelle 40mm
 * 7) [acheté ?] ciment de réparation (pour pourtour extérieur porte)
 * 8) [acheté ?] une porte coupe feu 1/2 heure simple battant (pour fond couloir entreprises)
 * 9) [acheté ?] 4 cornières plastique blanc 40 x 40mm environ pour pourtour fenêtres
 * 10) cassette imprimable Brother blanc sur noir 12mm TZ-231; cassettes compatibles ici

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds, l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)

 * 1) Retroengineering Pick n' Place

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 12h le samedi et 14h le dimanche

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjr repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 12 équivalents temps complets chaque jour soit 15-18 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.

Préparation des travaux : vendredi soir 16 janvier 2015 (19h-23h) ou samedi matin 17 janvier 2015 ( 10h-12h)

 * 1) Eric (achats si nécessaire, faire liste)

Samedi 17 janvier 2015 (de 12h à 22h)

 * 1) Eric

Dimanche 18 janvier 2015 (14h à 22h)

 * 1) Eric

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 10/01/2015
 * WE du samedi 20/12/2014
 * WE du samedi 13/12/2014
 * WE du samedi 06/12/2014
 * WE du samedi 29/11/2014
 * WE du samedi 22/11/2014
 * WE du samedi 15/11/2014
 * WE du samedi 08/11/2014
 * WE du samedi 01/11/2014
 * WE du samedi 25/10/2014
 * WE du samedi 18/10/2014
 * WE du samedi 11/10/2014
 * WE du samedi 04/10/2014
 * WE du samedi 27/09/2014
 * WE du samedi 20/09/2014
 * WE du samedi 13/09/2014
 * WE du samedi 06/09/2014
 * WE du samedi 30/08/2014
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014
 * WE du samedi 02/08/2014
 * WE du samedi 26/07/2014
 * WE du samedi 19/07/2014
 * WE du samedi 12/07/2014
 * WE du samedi 05/07/2014
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions pas encore ouvertes)

 * WE du samedi 24/01/2015
 * WE du samedi 31/01/2015
 * WE du samedi 07/02/2015