Electrolab 2.0 : Travaux WE du 04/10/2014

= Travaux du samedi 04 et dimanche 05 octobre 2014 =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour les dates indiquées en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous les WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Et en cette période de travaux importants, le vendredi soir est aussi mis à contribution pour quelques préparatifs, travaux de réflexion et conception d'élements construits en interne pour le lab 2.0! (pas de projets personnels)

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés et offerts aux bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements et de finition des premières zones avancent à grand pas, grâce à une mobilisation nombreuse et soutenue. Si pour certaines pièces, on entame déja des travaux de finition, d'autres sont encore en phase de construction lourde. Le présent cycle de travaux va se dérouler jusqu'à début novembre 2014 avec comme objectif de pouvoir utiliser à cette date un bon tiers de la surface totale disponible. Et d'ici fin décembre, on aura peut être 50% de la surface disponible qui sera aménagée, ce qui va au dela de nos prévisions!

LES CHANTIERS PRÉVUS
Le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.

Chantiers principaux de construction et réhabilitation

 * 1) [compléter ici]

Matériaux nécessaires (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)

 * 1) [compléter ici] [Reporter également les achats non effectués la semaine précédente]

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Si vous disposez de bac peinture (le terme exact est 'camion'), amenez-les on pourra bosser plus aisément (le lab n'en a que deux) Pour toutes les personnes faisant de la manutention et des travaux lourds (≠ de tenir un pinceau), l'utilisation d'EPI est obligatoire (chaussures, gants, bouchons d'oreilles, masque et casque).

ACTIVITÉS ALTERNATIVES (non prioritaires pour ce WE)

 * 1) [à compléter]

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien à acheter par les participants: le frigo est plein pour servir aux volontaires un repas roboratif. Si le frigo n'est pas approvisionné, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14h les deux jours

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : ?

Responsable catering du WE : ?

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjŕ repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes. Le vendredi soir : 3-5 personnes.

WE de travaux précédents

 * WE du samedi 27/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 20/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 13/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 06/09/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 30/08/2014 Référent : ??
 * "Semaine" du vendredi 15 au dimanche 24/08/2014
 * WE du samedi 09/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 02/08/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 26/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 19/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 12/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 05/07/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 21/06/2014 Référent : Eric + ?
 * WE du samedi 14/06/2014 Référent : Guillaume
 * WE du samedi 07/06/2014 Référent : Clem
 * WE du samedi 24/05/2014 Référent : David
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 05/04/2014
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

WE de travaux suivants (inscriptions ouvertes)

 * WE du samedi 11/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 18/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 25/10/2014 Référent : ??
 * WE du samedi 01/11/2014 Référent : ??