Electrolab 2.0 : Travaux WE du 14/06/2014

= travaux du 14 et 15 juin =

INTRODUCTION
Cette page wiki détaille les chantiers d'aménagement du lab, et les actions connexes (actions de projection, achats de matériels), pour la date indiquée en titre.

En principe, les travaux d'aménagement ont lieu tous WE avec un roulement des équipes d'encadrement toutes les trois semaines.

On parle bien de week-end, ceci incluant le samedi et le dimanche. Ici exceptionnellement le lundi également !

En bas de cette page figure la liste d'inscription où chaque personne souhaitant participer aux travaux peut ajouter son nom ou son pseudo (utile pour mieux organiser les travaux et calibrer les repas préparés pour les bricoleurs)

LE PROJET
Reportez-vous à la page du projet Electrolab 2.0 pour une infomation plus générale sur ce sujet.

En ce moment, on aménage les 400m² additionnels correspondant à la future zone projet, dont on va prendre possession et utiliser le plus rapidement possible.

PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX
Les weekends derniers, nous avons fait tout un tas de préparatifs divers : la préparation du plafond est presque finie, il faut achever ce travail, et passer à la peinture, avant de pouvoir traiter le sol. Diverses "menues" tâches liées à l'occupation de la zone projet sont également au programme : dans quelques weekends, le lab fera de manière effective plus de 500m², alors on se retrousse les manches et au boulot :)

Chantiers principaux de constuction et réhabilitation
le responsable de chaque chantier est cité entre (parenthèses). Dans un premier temps, les chantiers sont listés. Certains chantiers ne peuvent être menés que si des responsables ayant les connaissances requises sont disponibles. Dans la négative, le chantier est replanifié à une date ultérieure.


 * 1) Tri du matos de la récup Legrand -> Patrick (samedi aprem seulement)
 * 2) Se faire un p'tit nid douillet pour câbler les armoires élec facilement


 * 1) Dégager la zone à poncer au sol
 * 2) palettes qui débordent.
 * 3) stuff en zone pcb v2..?
 * 4) étagères camp de base travaux:
 * 5) celle coté chimie v2 à couper en deux et remettre dans l'angle de gris
 * 6) l'autre à écarter pour monter les deux pans de murs.


 * 1) Inventaire et réagencement du stock meubles de la cathédrale


 * 1) Poursuite du démontage du monte-charge
 * 2) confection plans pour faux-plancher
 * 3) ressortir les merdouilles calées dans la 2nd cage d’ascenseur au fond de zone entreprise (y compris chemins de cable)


 * 1) prépa ponçage
 * 2) Vérifier la ref de la machine à poncer chez kiloutou pour acheter les consommables et réserver pour le weekend d'après.
 * 3) Voir idem pour le produit

Outillage nécessaire (achats, y compris en avance de phase pour chantiers ultérieurs)
Si vous disposez de bac peinture, amenez les on pourra bosser plus aisément (le lab n'en a que deux)

ACTIVITÉS ALTERNATIVES
Toutes sortes d'activités alternatives sont possibles, sauf évidemment celle de travailler sur ses projets personnels :
 * 1) préparation de l'évacuation de la zone meca, imminente : inventaire, tri, ...
 * 2) installer un fucking FTP toucon qui marche. On se touchera la nouille plus tard sur l'infra IT, d'ici là j'aimerais bien avoir:
 * 3) un ftp.electrolab.fr ou truc du genre, accès public en read, accès membre only en write (ca se réfléchit, cela dit...?)
 * 4) un espace ftp spécifique pour le CA/bureau, et pour les commissions.
 * 5) en théorie, 1h de travail pour quelqu'un qui sait faire, dont 50mn de pause café (ou thé, selon la personne).

ORGANISATION
Les achats sont effectués préalablement afin que l'on puisse commencer directement le samedi (matin). Sinon les achats sont fait très tôt le samedi matin ou le dimanche (mais il y a moins d'enseignes de bricolage ouvertes ce jour).

Repas sur place : au moins 1 repas par jour est prévu en commun, pas d'inscription requise. Rien a acheter : le frigo est plein, ou s'il ne l'est pas, il est rempli en journée le samedi. Voir avec le responsable catering du weekend.

EPI : Si vous disposez de vos propres équipements de protection individuelles (lunettes, casques, gants, chaussures de sécurité...), pensez à les prendre avec vous !

Ouverture : dès 14h les deux jours

Fermeture : En soirée les deux jours...

Responsable travaux au lab du WE : Guillaume

Responsable catering du WE : ? Pas de catering ce week-end

Repas au lab
Uniquement les aprems ce week-end... Pas de repas prévus.

INSCRIPTIONS POUR LE WE

 * Inscrivez votre pseudo et vos horaires de présence s'ils diffèrent de ceux proposés.
 * Soyez à l'heure pour que les travaux puissent commencer dès l'ouverture.
 * Si vous vous inscrivez, prévoyez un minimum de 4h : en dessous, ce n'est pas utile, le temps de vous mettre au travail (et qu'on vous explique quoi faire) il vous faudra déjà repartir...
 * Nombre de personnes souhaitées pour cette séance : au moins 10 équivalents temps complets chaque jour soit 12-15 personnes.

Samedi 7 juin 2014 ( de 14h à ?h)

 * 1) Guillaume
 * 2) Yannick
 * 3) Patrick

Dimanche 8 juin 2014 (14h - 22h)

 * 1) Guillaume
 * 2) Yannick

ARCHIVES ET LIENS
Précédents :
 * (TODO)
 * Electrolab_2.0_:_Travaux_WE_du_24/05/2014
 * WE du samedi 17/05/2014 Référent : crafty/david
 * WE du samedi 15/03/2014 Référent :
 * WE du samedi 08/03/2014 Référent : Matt
 * WE du samedi 1/03/2014  Référents : David + Eric
 * WE du samedi 22/02/2014 Reférent : Eric
 * WE du samedi 15/02/2014 Référent : ANNULE
 * WE du saemdi 08/02:2014 Référent : Yannick
 * WE du samedi 02/02/2014 Référent : Zenos
 * WE du samedi 26/01/2014 Référent : Eric

Suivants :
 * (todo)

LES CHANTIERS REALISES

 * Tri et vidage ascenseur du fond
 * Démontage ascenseur zone projet
 * Ponçage et peinture pafond
 * Réparation perceuse à colonne